<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20078742
                                                                                   mei                      juni                      juli                  augustus                 september            oktober
                                                   weeknummers     15    16    17   18   19   20   21   22      23     24    25   26    27    28   29         31  32   33   34   35    36   37   38   29     40    41    42
                                                        maandag   11-4  18-4  25-4   2-5 9-5 16-5 23-5 30-5     6-6   13-6  20-6 27-6    4-7 11-7 18-7 25-7   1-8 8-8 15-8 22-8 29-8   5-8 12-9 19-9 26-9   3-10 10-10 17-10
                                                  schoolvakanties
         Verkenning ecohydrologische maatregelen
         inhoud uitvraag
         offerte (uitvraag en  beoordeling)
         onderzoek
         update onderzoek voor adviescommissie 15-6
         maatregelen (sessie voorbereiding schetssessie)
         schetsessie
         uitkomsten   voor advies
         Participatie-keukentafelgesprekken landbouw
         voorbereiding le ronde gesprekken                             li
         le ronde   + analyse                                                Il
         voorbereiding   2e ronde  gesprekken
         update   voor Adviescommissie 15-6                                                                 E     11
                                                                                                                          :
         werksessies   deskundigen (afh uitkomst  le ronde)                                                  indien  nodig
         2e ronde   +
                      analyse                                                                                     Il      |
         memo    met  resulten en input voor advies
         Maatwerk     met Meetwerk
         voorstel
         financiering
         contractering
         start pilot
         Communicatie
         Wordt nog nader    ingevuld (PM)
         Opstellen advies
         gebiedsanalyse (Fase 1) afronden
         inhoudsopgave advies (voor adviescommissie 15-6)
         voortgangsrapportage
         conceptadvies
         eindadvies
         Adviescommissie
         overleg adviescommissie
         overleg projectgroep (ambtelijke voorbereiding)
                                                                                                                                                                                                                             0000002221
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>