<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20909957
    To:
                BEE              (EEF orovinciegroningen.             nl]
    From:       [EEE
    Sent:       Thur 6/24/2021 7:14:23 AM
    Subject:    Aanpassing    brief PS Rodin
    Received:                Thur 6/24/2021 7:14:23 AM
    Brief PS Stand   van  zaken Snel Internet Groningen opm MH (003).docx
      lk heb nog  een  aantal zaken   gewijzigd/eruit gehaald! Kijk maar even. Zou je in de afdelingsnota wel het verhaal over puin,
     vertraging willen opnemen?       Zie onderstaande tekst. lJzebrand wilde  nadrukkelijk niet te veel zeggen over de vertraging en
     overschrijdingen    in de brief.
      Mvg
     Financien
     De financiéle   bijdrage van de provincie aan de subsidieregeling in de vorm van een lening wordt gefinancierd uit de tijdelijke
     overtollige liquide middelen. Op dit moment hebben wij als provincie in totaal € 18.944.190,- geleend aan Rodin. Dit gebeurt aan de
     hand van trekkingsverzoeken, die Rodin indient. Deze trekkingsverzoeken zijn en worden beoordeeld door externe specialisten.
     Hierbij wordt onder andere beroordeeld of het rekenmodel deugdelijk is, dat uit de cijfers blijkt dat Rodin in de toekomst in staat is
     om haar rente- en aflossingverplichtingen te voldoen (ratios voldoende zijn) en dat het netwerk voldoet aan alle technische
     kwalitietseisen. Daarnaast wordt de (financiéle) voortgang van het project besproken tijdens periodieke vergaderingen met de
     leningverstrekkers (ABN-AMRO en Provincie Groningen). Deze vergaderingen hebben tot doel om vroegtijdig te kunnen bijsturen en
     kritisch te reflecteren.
     Kijkend naar de businesscase is reductie in scope (descoping) een logische stap. Als gevolg van vertraging in de uitvoering van het
     project, meer aanleg van glasvezel dan oorspronkelijk geraamd, meer aansluitingen dan oorspronkelijk rekening mee gehouden en
     hogere kosten van de aanleg van het netwerk als gevolg van puin in de grond op een aantal plekken in het aardbevingsgebied
     dreigde een overschrijding van het totale investeringsbudget. Bij overschrijding van het budget zou Rodin additionele financiering
     moeten regelen. Doordat de markt nu in een aantal gemeenten in het zuid-oosten van onze provincie is gestart met aanleg van snel
     internet is deze dreiging vele malen geringer. Indien de uitvoering van project zal verlopen zoals Rodin dat zelf inschat zal misschien
     de gehele lening wel niet eens getrokken hoeven worden.
     Voor   risicoafdekking op de lening van € 30 miljoen is vooralsnog € 1,5 miljoen gereserveerd uit het fonds provinciale
     meefinanciering. Met u is afgesproken dat mocht dit significant gaan afwijken tijdens het verdere verloop van het project dat wij   u
     hierover informeren. Op dit moment voorzien wij geen afwijking met betrekking tot deze risicoafdekking. De subsidie wordt
     vastgesteld na afronding van het project.
                                                                                                                                      0000000448
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>