<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20972884
                             A provincie
                           Jr groningen
         aan:       IJzebrand     Rijzebol
         van.
         datum:     24 oktober 2022
         betreft:   Tijdslijn Regeling    Snel Internet    Groningen    tot heden inclusief    bijlagen
         Tijdslijn
         Augustus    2016:
         Medio 2016 wordt       aan  PS  een   voordracht    voor wensen en      bedenkingen aangeboden over het
         voorgenomen GS besluit         om  € 30   miljoen  in te zetten  voor   de provinciale regeling ‘Snel Internet
         Groningen’ (SIG). Wij      stellen ons   ten doel  dat  eind 2018    alle inwoners   en bedrijven in onze provincie
         toegang   hebben     tot snel internet.  Om   dit te realiseren   publiceren wij   de  regeling ‘Snel Internet
         Groningen’.   Een    regeling  die private partijen uitdaagt     om   over te  gaan  tot de uitrol van snel internet in
         de buitengebieden van onze provincie. Het doel is een toekomst gerichte ICT infrastructuur, waarmee
         de periferie zijn economische en sociale bijdrage levert aan de welvaart van de provincie Groningen.
         Een regeling waar wij aan willen bijdragen door € 30 miljoen aan middelen beschikbaar te stellen in de
         vorm van leningen. De Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coérdinator Groningen
         (NCG) onderkennen het grote belang van snel internet als belangrijke pijler voor de leefbaarheid en
         de economische vitaliteit van het aardbevingsgebied. Zij dragen elk € 5 miljoen bij aan de regeling
         ‘Snel Internet Groningen’ middels een subsidie. De financiéle bijdrage van de provincie aan de
         regeling is € 30 miljoen in de vorm van een lening. De bijdrage wordt gedekt uit de tijdelijke overtollige
         liquide middelen. Voor risicoafdekking is vooralsnog € 1,5 miljoen gereserveerd uit het fonds
         provinciale meefinanciering. Op 28 september 2016 wordt de voordracht in PS behandeld en akkoord
         bevonden
         Najaar 2016 /    Winter 2017
         In de periode na behandeling        van   de voordracht in PS wordt de        provinciale regeling "SIG"   verder
         uitgewerkt en gestart met het       in de markt zetten    van   de  regeling.
         juli 2017
         Op 20 juli 2017    besluit GS   om   Rodin Broadband       Groningen BV (Rodin) een subsidie te verstrekken,
         waarvan    maximaal €     29.485.546,- in de     vorm van een     lening en maximaal € 10.000.000,- in de vorm
         van een   subsidie a fonds     perdu.   In het besluit is opgenomen, dat de subsidie wordt verleend onder de
         opschortende     voorwaarde dat tussen de         subsidieontvanger en de Provincie Groningen binnen drie
         maanden     na datum     van  het besluit tot  subsidieverlening twee overeenkomsten ter uitvoering van dit
         besluit tot stand   zijn gekomen. De      overeenkomsten waar het om gaat, zijn de uitvoerings-
         overeenkomst      voor   de aanleg van    het NGA Netwerk en de overeenkomst van lening.
         Oktober 2017
         De   uitvoeringsovereenkomst en de overeenkomst              van   lening zijn in concept opgesteld. Het risico op
         de  lening aan Rodin wordt nu vastgesteld door de            financiéle   experts van EY. Technisch specialisten
         doen een check op de netwerkarchitectuur inclusief de kosten. Externe juristen checken de
         opgestelde overeenkomst van lening. Om deze laatste stappen aan beide zijden correct en zorgvuldig
                                                                                                                                 0000000017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20972884
                                        provincie
                                        groningen
         te laten  verlopen, is het noodzakelijk de termijn waarbinnen de beide       overeenkomsten tot stand
         moeten    zijn gekomen te verlengen tot en met 21 november 2017.
         November 2017
         Op EB   november 2017 is de        leningsovereenkomst tussen de provincie Groningen       als geldgever  en
         Rodin als   geldnemer vastgesteld en op 17 november 2017 getekend.
         Op   20 november 2017 doet Rodin         een  eerste  Trekkingsverzoek (Fase 1A).   Het bedrag   van  € 590.400
         wordt  toegezegd     onder de voorwaarde dat Rodin binnen 4 weken        na  27 november 2017 het
         pandrecht onder artikel 9.1      onderdeel D   van  de  leningsovereenkomst   heeft gevestigd.
         Winter  en   voorjaar 2018
         Rodin start met de     uitvoering van de regeling,    benadert marktpartijen voor  uitvoering  van het werk  en
         gaat op zoek     naar  externe  financiering.
         Juni 2018
         Rodin heeft    een  externe financier   gevonden    in ABN AMRO. De Provincie     Groningen    heeft EY TAS
         verzocht   een   analyse  van   de  gecommitteerde term sheet van ABN AMRO / Rodin op te stellen. Het
         advies van EY is om in gesprek te gaan met de ABN AMRO om duidelijkheid te krijgen over de inhoud
         van de termsheet en de consequenties daarvan voor de provincie. Uit een eerste analyse blijkt dat de
         concept overeenkomst tussen ABN AMRO / Rodin op onderdelen strijdig is met de overeenkomst die
         wij met Rodin hebben gesloten in november 2017. De zomerperiode wordt gebruikt om in goed
         overleg met alle partijen tot goede afspraken te komen.
         Rodin heeft op 7 mei 2018 het tweede         trekkingsverzoek (Fase 1B) van € 730.000 ingediend. In artikel
         9.2.  van  de  leningsovereenkomst      is een viertal opschortende voorwaarden opgenomen m.b.t.
         verstrekking    van  het tweede    termijnbedrag waaraan moet worden voldaan op het moment van
         betaling  door   de  provincie. Hierbij heeft Rodin aangegeven dat het voor de voortgang van het project
         noodzakelijk    is dat er liquiditeit beschikbaar komt. Er dient voor de aanleg nu te worden geinvesteerd
         in glasvezel (waarvan de levertijd is opgelopen naar 18 weken), mantelbuizen, masten, antennes enz.
         Om deze reden hebben de aandeelhouders toegezegd € 800.000 bij te storten (dit maakt overigens
         ook deel uit van de deal met ABN AMRO) op het moment dat wij fase 1B honoreren en het tweede
         termijnbedrag verstrekken. Trekkingsverzoek fase 1B van de leningsovereenkomst betreft een deel
         van de trekking van de subsidie van EBG en NCG. Dit betekent dat wij met deze beide partijen in
         overleg moeten treden voordat wij in afwijking van het leningsovereenkomst deze middelen kunnen
         uitkeren. Dit zal naar verwachting (met name bij de NCG) zeker enkele weken in beslag nemen. Het
         trekkingsverzoek niet honoreren en het closingsproces tussen ABN AMRO en Rodin af te wachten,
         zal leiden tot vertraging in het project, dat recentelijk goed op gang is gekomen met bemoedigende
         eerste resultaten qua vraagbundeling. Met inachtneming van het bovenstaande wordt voorgesteld om
         als provincie het trekkingsverzoek volledig voor te financieren. Bij een volgend trekkingsverzoek zullen
         wij deze voorfinanciering verrekenen met de subsidiebijdragen van EBG en NCG. Dit betreft een
         eenmalige afwijking van artikel 9.2. van de leningsovereenkomst tussen de provincie Groningen en
         Rodin. Voorgesteld wordt wel als voorwaarde op te nemen dat de bijdrage van € 800.000 van de
         aandeelhouders aan Rodin moet zijn gestort en beschikbaar blijft. Een bedrag van € 320.400 van dit
         trekkingsverzoek betreft het eerste deel van onze lening aan Rodin.
                                                                                                                         0000000018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20972884
                                          provincie
                                          groningen
         Augustus 2018
         Rodin heeft op      BB juli 2018  een  trekkingsverzoek van € 700.000 voor fase 2a deel 1 ingediend. EY
         TAS heeft    geadviseerd om       in gesprek te gaan met ABN AMRO, dit omdat beiden bereid zijn het
         project te financieren. Dit is gebeurd dit heeft 0.a. geleid tot een gewijzigde cash flow waterfall. EY
         TAS komt in augustus met haar risicoanalyse en zal tevens de samenwerkingsovereenkomst en het
         addendum toetsen op de          wijzigingen. Rodin heeft aangegeven dat het voor de voortgang van het
         project noodzakelijk      is dat er liquiditeit beschikbaar komt. Er dient voor de aanleg nu te worden
         geinvesteerd     in glasvezel (waarvan de levertijd is opgelopen naar 24 weken), mantelbuizen, masten
         antennes enz. Met inachtneming van het bovenstaande is voorgesteld aan de gedeputeerde om als
         provincie het trekkingsverzoek fase 2A voor te financieren. Deze voorfinanciering vanuit het
         leningsdeel van de provincie wordt z.s.m. administratief verrekend met de subsidiebijdragen van EBG
         en NCG. EY TAS is door de provincie gevraagd de externe bankfinanciering te beoordelen en een
         analyse op te stellen van de invlioed die de externe bankfinanciering op onze lening aan Rodin heeft,
         risico mitigerende maatregelen voor te stellen en de risicoreservering eventueel te herijken.
         Plas&Bossinade is gevraagd de samenwerkingsovereenkomst en het addendum te toetsen op de
         (negatieve) implicaties/ risico's voor de provincie Groningen en om te komen met risico mitigerende
         maatregelen.
         September     2018
         Ten  gevolge van de kredietovereenkomst tussen Rodin en ABN AMRO treden er ook wijzigingen op in
         de  leningsovereenkomst die tussen de Provincie en Rodin is gesloten. Deze wijzigingen zijn
         vastgelegd in een Addendum op de leningsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst en het
         Addendum zijn ter besluitvorming voorgelegd in het college (K1170). In de GS vergadering van 10
         september 2018 is besloten tot het aangaan van en ondertekenen van de samenwerkings-
         overeenkomst tussen de provincie Groningen, Rodin en ABN AMRO en het aangaan en ondertekenen
         van het addendum op de leningsovereenkomst tussen de provincie Groningen en Rodin. Met de
         kredietfaciliteit  van  ABN AMRO Bank heeft Rodin voldaan          aan  de voorwaarden in de
         leningsovereenkomst.
         Op 18 augustus 2018 heeft Rodin een trekkingsverzoek ingediend voor fase 2A deel 2 Het verzoek
         wordt in  september 2018 gehonoreerd, wij boeken een bedrag van € 5.981.524 over. Waarvan
         € 1.956.857 in de vorm van een lening en € 4.024.667 in de vorm van een subsidie a fonds perdu. Het
         trekkingsoverzicht maakt onlosmakelijk deel uit van de leningsovereenkomst. De belangrijkste
         voorwaarden zijn opgenomen in achtereenvolgens lid a. en lid b van artikel 9.2. Hierin staat
         opgenomen dat A. De geldnemer heeft naar genoegen van de geldgever aangetoond dat de Rodin
         Group de vereiste cofinanciering ad € 13.383.000,- heeft verkregen en hierover nog steeds beschikt.
         Daarnaast B: dat de geldnemer toont aan hoe het totale project gefinancierd wordt en toont hierbij,
         naar genoegen van de geldgever aan, hoe men gaat voldoen aan de vereiste dat minimaal 15 % van
         de projectkosten wordt gefinancierd met Eigen Vermogen, zoals opgenomen in artikel 19, onder i, van
         de Subsidieregeling.
                                                                                                                 0000000019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>20972884
                               € provincie
                                     groningen
         April 2019
         Rodin heeft  een  trekkingsverzoek ingediend voor fase    EE
                                                                      Dit trekkingsverzoek voldoet aan de
         voorwaarden zoals opgesteld in de leningsovereenkomst; de kosten in de vorige fase zijn gemaakt en
         ook het vraagbundelingsdoel is gehaald. Dit trekkingsverzoek is het laatste trekkingsverzoek voor het
         aardbevingsgebied. Er zal dan ook een afrekening worden verstuurd aan de NCG, mede financier,
         met het verzoek de subsidie voor het project aan ons over te maken. Na de vraagbundeling in het
         aardbevingsgebied zal er een nieuw risicoprofiel op onze lening worden vastgesteld gebaseerd op de
         dan behaalde resultaten. In de uitgaande brief zal worden opgenomen dat de Rodin Broadband
         Groningen de provincie maandelijks rapporteert over de voortgang in de uitrol van snel internet in het
         buitengebied. Naar aanleiding van het verzoek wordt een bedrag van € 7.731.256 beschikbaar
         gesteld, waarvan € 2.755.923 in de vorm van een lening en € 4.975.33 in de vorm van een subsidie a
         fonds perdu.
         Voorjaar / zomer   2019
         Op verschillende momenten wordt gedeputeerde Brouns door mails en mondeling op de hoogte
         gehouden van bepaalde ontwikkelingen, bijvoorbeeld: voortgang aanleg infrastructuur, resultaten
         vraagbundeling, communicatiestrategie, inhuur externe expertise, verzoek tot starten vraagbundeling
         Westerkwartier. Rodin geeft aan dat de verwachting is dat het aardbevingsgebied eind 2019 is
         ontsloten en wenst te starten met vraagbundeling Westerkwartier om concurrentie voor te blijven en
         geeft aan dat dit cruciaal is voor businesscase. Ambtelijk wordt aangegeven dat vraagbundeling wel
         kan starten maar dat dit geen garantie is dat ook gestart kan worden met Westerkwartier. Eerst
         aardbevingsgemeenten gereed, dan tussenevaluatie en daarna weer eventueel verder. Gedeputeerde
         geeft aan graag de vaart er in te houden. In september 2019 wordt een knelpunt gemeld, door de
         vertraging zijn de soft cost opgelopen tot € 0,8 miljoen. Een bedrag dat moet worden gefinancierd
         door de aandeelhouders of de andere lender ABN AMRO. Rodin werkt hieraan. Wij financieren alleen
         de infrastructurele kosten.
         November 2019
         Op 15   november   Voortgangsrapportage ontvangen van Rodin, goede voortgang wordt gerapporteerd.
         De vaart zit erin een aantal financiéle knelpunten worden benoemd, overschrijding kosten met circa
         € 0,8 miljoen, maar ook de oplossingsrichtingen. Lenders begrijpen de afwijkingen.
         20 november    Lendersmeeting: Rodin geeft presentatie waarbij de boodschap in nadelige zin fors
         afwijkt van de tussenrapportage november 2019, namelijk € 2,5 miljoen overschrijding van de
         begroting. Lenders kunnen niet begrijpen dat Rodin dit op deze wijze communiceert en vragen om
         opheldering en oplossingsrichtingen. De vraag wordt gesteld of Rodin wel in control is. Deze
         Lendersmeeting leidt uiteindelijk tot wisselingen in de directie van Rodin en later in 2020 tot de
         Change of Control, omdat de Lenders aangeven dat er gezocht moet worden naar een partner die
         equity kan inbrengen. Tevens wordt geconstateerd dat de Lenders op verschillende momenten
         verschillend geinformeerd worden door Rodin. Afgesproken wordt dat dit in de toekomst niet meer
         gebeurt. De Lenders gaan intensiever samenwerken.
         December 2019
         Afscheid          Postma als CFO    van  Rodin, Ton Rosendaal wordt nieuwe CFO      van  Rodin. Provincie
         werkt  aan een  communicatieplan    in geval van vragen.
                                                                                                                   0000000020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>20972884
                                   € provincie
                                          groningen
         Januari 2020
         Sinds 1   januari 2020 is                           de nieuwe projectdirecteur binnen Rodin Broadband
         Groningen en verantwoordelijk voor de uitrol van snel internet in onze provincie. Provincie geeft
                                                                           IEE
         hiervoor goedkeuring. Tot en met december 2019 was                                     extern adviseur van de
         Provincie Groningen.
         Vanuit de   gezamenlijke Lenders wordt een informatieverzoek opgesteld en aangegeven dat de aanleg
         van   het niet  aardbevingsgebied pas mag starten na goedkeuring van de Lenders, verder wensen wij
         de verhouding Glasvezel / draadloos recht wordt getrokken en dat Rodin oplossingen zoekt voor
         geprognosticeerde overschrijding van de Capex.
         Op 20 januari 2020 wordt gedeputeerde Wulfse bijgepraat over de stand van zaken                  m.b.t dossier
         Rodin. Aanleiding was vertraging in de uitvoering, de reorganisatie binnen Rodin en              de noodzaak    om
         bij te sturen.
         Lendersmeeting 30 januari 2020: Rodin werkt aan herstel van vertrouwen, eerste indrukken zijn
         positief de vraag die achterblijft bij de Lenders is of de aannames hard zijn. Levert samenwerking              wel
         de  juiste besparing op zijn vragen      die door Rodin verondersteld worden. Rodin         geeft een analyse van
         de ontstane situatie: In 2018 heeft er een kentering in de markt plaatsgevonden. De druk op de markt
         is hierdoor toegenomen. Rodin heeft meer contracten afgesloten dan begroot, daarnaast is er een
         verschuiving van WttH naar FttH aansluitingen. Er zijn meer contracten afgesloten, echter hier is geen
         additionele funding voor. Het puin wat tijdens het graven wordt gevonden en wat in grote mate
         aanwezig is in de Groningse bodem, is een onverwacht groot probleem in het project, dat extra tijd en
         geld kost.   Door Rodin wordt      bevestigd  dat de  informatievoorziening   niet altijd adequaat   en  adhoc is
         geweest.
         Maart 2020
         Op   2 maart 2020 is     een   Lendersmeeting bij   ABN AMRO te Amsterdam. In het FO cultuur           van  9 maart
         wordt hiervan     schriftelijk verslag gedaan.   Aan Rodin is de   opdracht meegegeven        te komen met    een
         projectaanpak      voor  de uitrol van snel internet  primair in de 9  aardbevingsgemeenten       en  het
         Westerkwartier. Een       aanpak passend     binnen de beschikbare middelen       (CAPEX) voor de aanleg. Een
         aanpak    die  tevens   leidt tot een rendabele   businesscase    (OPEX, maatgevend is de DSCR, welke
         minimaal 1.2 moet zijn). Daarnaast moeten de aanpak passen binnen de totale projectbegroting van
         € 56 miljoen. De presentatie tijJdens de Lendersmeeting is door ABN AMRO, NKM, de provincie en
         haar adviseurs goed ontvangen. In de notitie voor het FO cultuur zijn de volgende zaken opgenomen:
         toelichting op de gewijzigde aanpak, samenwerking met Glasdraad, relatie met                            Holman en
         VIB, aanlegkosten Aardbevingsgebied en Westerkwartier, trekkingsverzoek Fase 5 en klachten van
         80 inwoners in het aardbevingsgebied die geen glasvezel krijgen maar een draadloze verbinding.
         De   aanlegkosten Aardbevingsgebied en Westerkwartier bedragen € 41 miljoen, begroot was een
         capex van circa € 33 miljoen. Er zijn ongeveer 1200 abonnenten meer afgesloten dan begroot. Dit is
         goed voor de businesscase maar brengt extra aanlegkosten mee. Daarnaast is er meer glasvezel
         aangelegd dan oorspronkelijk begroot bij aanvang van het project. Dit wordt terug gemanaged.
         Daarnaast zij de prijzen voor aanleg ten opzichte van 2017 gestegen met circa 10%. Rodin wil de
         extra aanlegkosten financieren uit trekkingsverzoek 5 (conversie van draadloos naar glas) en in de
         gemeente Veendam, Westerwolde             en  Stadskanaal alleen draadloos uitrollen. Dit omdat de markt het
         ontsluiten de witte adressen in deze       gemeenten     heeft opgepakt.   Rodin heeft de    kostenbesparing
         berekend op circa €       5,5 miljoen, welke wordt ingezet    voor  het ontsluiten van   de
                                                                                                                             0000000021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>20972884
                                € provincie
                                      groningen
         aardbevingsgemeenten en het Westerkwartier.         Voor het ontsluiten van   de overgebleven  witte
         adressen in op glasvezel in deze gemeenten is       er geen businesscase.
         Trekkingsverzoeken
         Rodin heeft   trekkingsverzoek Fase 5 ingediend bij ABN-AMRO (€ 1,9 miljoen) en de provincie (€ 1,2
         miljoen). Trekkingsverzoek 5 is bedoeld voor de conversie van draadloos naar glas. Voor
         trekkingsverzoek Fase 3 zal er meer inzicht moeten zijn in de inhoudelijke stappen en zal er een
         risicoanalyse zijn opgesteld door EY TAS. Door Rodin is voor trekkingsverzoek 5 een inhoudelijke
         onderbouwing opgesteld. Voorgesteld is in te stemmen met het verzoek van Rodin op basis van de
         aangevoerde motivatie. Rodin geeft aan dat zij op een efficiéntere wijze glasvezel aan het aanleggen
         zijn. Daardoor verglazen zij al meer dan initieel in de huidige fase bedacht is en is de verwachting van
         Rodin dat zij door de gehele provincie een hogere percentage verglazing kunnen realiseren. De
         verwachting van Rodin is dat het eindresultaat en doelstelling van de totale provincie op een
         verhouding komen van glasvezel/draadloos 80%/20%. Vanuit de zijde van ABN AMRO wordt een
         complete financiéle analyse uitgevoerd. Het verzoek wordt door beide Lenders gehonoreerd.
         April 2020
         Op 16 april 2020 is de    nieuwe  aanpak  voor  de uitrol van Snel Internet in de provincie Groningen
         gepresenteerd door                           aan  gedeputeerde Rijzebol.   Door de nieuwe   projectdirectie
         van Rodin is een nieuwe aanpak gemaakt voor de verdere uitrol van snel internet. Een nieuwe aanpak
         om de kosten te beheersen (en binnen de projectbegroting te blijven) door een evenwichtiger
         verdeling tussen de aanleg van glasvezel- en draadloze/radioverbinding. Een aanpak waarbij nauwer
         wordt samengewerkt met andere marktpartijen en met meer regie bij de aannemers. Dit moet leiden
         tot een inzichtelijke planning in de aanleg van en de communicatie daarover met de inwoners die een
         internetdienst van Rodin afnemen. De komende maanden moet de aanpak zich gaan bewijzen. Wij
         zullen de stappen die Rodin zet dan ook kritisch blijven volgen. Dit doen wij onder samen met de ABN
         AMRO bank, HKM voor de kwaliteit en juistheid in kosten van de infrastructuur en de financieel
         experts van EY TAS.
         Mei 2020
         In een  brief wordt PS   geinformeerd over de ontwikkelingen binnen Rodin en de voortgang        van  het
         project, hieruit volgen Statenvragen welke in juni 2020 worden beantwoord door GS.
         In haar brief  van 29 mei 2020 doet Rodin     een  aanvraag voor toestemming aan GS voor de change of
         control binnen Rodin. In de    leningsovereenkomst met RBG is opgenomen dat bij een belangrijke
         wijziging in de feitelijke zeggenschap dit vooraf ter goedkeuring aan de provincie moet worden
         voorgelegd. De change of control is een belangrijke wijziging. ABN AMRO is medefinancier en           dient
         eveneens toestemming te verlenen voor de change of control.
         Juni 2020
         Op 21 mei 2020 wordt het formele trekkingsverzoek voor Fase 3A ontvangen. Vanaf april 2020 is
         richting Rodin duidelijk gemaakt over welke informatie de Lenders dienen te beschikken om hier
         goedkeuring aan te geven. In de afgelopen periode is de gevraagde informatie ontvangen. Het betreft
         een trekkingsverzoek van €      EB
                                            miljoen bij ABN AMRO en een trekkingsverzoek van € ZEB miljoen bij
         de Provincie Groningen. Rodin doet dit trekkingsverzoek omdat de vraagbundeling in de gemeente
         Westerkwartier is afgerond. Rodin wil aan de slag met de uitrol van snel internet in de gemeente
                                                                                                                     0000000022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>20972884
                                 € provincie
                                       groningen
         Westerkwartier. ABN AMRO heeft           mondeling aangegeven dat de zij akkoord is met het verstrekken
         van   haar deel  aan  Rodin. In het   voortraject van het trekkingsverzoek is afgesproken dat na het
         ontsluiten van het aardbevingsgebied een nieuwe analyse zou worden voor de risicoafdekking op de
         lening. Hiervoor en om het trekkingsverzoek van Rodin in de breedte te kunnen beoordelen is aan
         Rodin een viertal vragen gesteld:
         1. Businesscase AB + WK met daarin helder gespecificeerd wat de verschillen zijn met de initiéle BC
         bij financial close. Concreet: Wat zijn de oorzaken dat de CAPEX voor AB + WK hoger is dan initieel
         begroot en hoe vertaalt zich dat in de CAPEX-begroting. Ten tweede: Hoe verhoudt de nieuwe OPEX
         zich tot de initiéle OPEX (bijv. wat is het effect van een lagere aansluitsnelheid op de OPEX en hoe
         wordt dat in de toekomst gecompenseerd door hogere opbrengsten met meer aansluitingen dan
         verwacht)
         2. Het  volledige rapport   van  NKM m.b.t. de validatie     van  de   businesscase;
         3. Verificatie door NKM dat het resterende        CAPEX-bedrag        van € 14,6  miljoen    voldoende is   voor
         aansluiting   van de rest  van  de  provincie;
         4. Nadere    onderbouwing    dat Rodin de     afspraken  met bewoners in het Westerkwartier            over glasvezel
         versus   draadloos   na zal komen.
         De businesscase is doorgerekend en geanalyseerd door EY TAS. Door EY TAS is een memo
         '‘Aandachtspunten bij trekkingsverzoek 3A' opgesteld. In haar memo geeft EY TAS aan dat de door
         haar geconstateerde aandachtspunten middels opname van additionele, opschortende voorwaarden
         kunnen worden opgenomen voor de komende trekkingsverzoeken. EY TAS heeft de provincie de
         volgende suggesties gegeven ten aanzien van deze voorwaarden:
         Een recent    bijgewerkt financieel   overzicht waaruit   blijkt dat;
         a.  de beschikbaar   gestelde   faciliteiten door de Provincie    en   ABN AMRO voldoende           zijn om de
         investeringen   te financieren;
         b.  een  eventueel  liquiditeitstekort wordt   gefinancierd  door additionele    financiering;
         c. eventuele additionele    financiering geen nadelig     effect heeft op de    positie  van   de Provincie.
         Voor   zover -een  deel  van-  de  trekking  als voorfinanciering    dient voor  de  periode    tot de  volgende
         trekking;
         d.  een  onderbouwing middels een gedetailleerde cashflow forecast             waaruit   blijkt dat de   gevraagde
         voorfinanciering noodzakelijk is voor de voortgang van het project;
         e. een bevestiging van de Technisch Adviseur/NKM             dat deze de    onderbouwing       heeft  getoetst aan de
         onderliggende contracten en aannemelijk acht.
         In de  uitgaande brief aan Rodin is     opgenomen dat de       provincie   bovenstaande informatie        ontvangt om
         het  volgende trekkingsverzoek 3B       te kunnen beoordelen       en  het risicoprofiel  te  bepalen.
                                                                                                                               0000000023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>20972884
                                € provincie
                                      groningen
         Zomer   en  najaar 2020
         In de  zomerperiode wordt het verzoek tot de change of control uitgewerkt. In dit proces wordt de
         Provincie   Groningen intensief ondersteund door zowel EY TAS als Plas Bossinade. Daarnaast wordt
         constructief samengewerkt met ABN AMRO. Belangrijkste uitgangspunt is dat de CoC helpt in de
         uitvoering van het project en geen slechtere posities opleveren voor beide Lenders zowel op juridisch
         als financieel vlak. De toetreding van CEBF als kapitaalkrachtige aandeelhouder biedt de provincie
         meer comfort dan de huidige situatie. De kredietbuffer geeft ons de zekerheid dat liquiditeitstekorten
         binnen RBG tot minimaal € 2 miljoen worden aangevuld. CEBF heeft zich daarnaast gecommitteerd
         om € 30 miljoen te gaan investeren in Rodin Fiber wat extra inkomsten gaat opleveren voor Rodin, dit
         omdat Rodin Fiber gebruik gaat maken van het netwerk en daar een marktconforme vergoeding voor
         moet betalen. Op basis van deze potentiele kasstroom vanuit Rodin Fiber hebben de Lenders een
         positieve grondhouding ten aanzien van additionele financiering voor de realisatie van het Rodin
         netwerk. De toetreding van een kapitaalkrachtige aandeelhouder als CEBF zal ook moeten leiden tot
         een verdere kwaliteitsimpuls in de organisatie. Op 11 november 2020 gaat GS akkoord met de CoC
         en worden een aantal overeenkomsten getekend (zie K23163 voor achtergrondinformatie).
         November 2020
         Rodin doet   een  trekkingsverzoek    voor Fase 3B. De Lenders  zijn niet tevreden met de onderbouwing
         en  stellen aanvullende vragen.
         December 2020
         Op   basis van de vragen bij trekkingsverzoek 3B wordt een Lendersmeeting belegd op EB december
         2020. Van te   voren  wordt op 9 december deze meeting voorbesproken met beide Lenders en NKM.
         Richting NKM wordt duidelijk gemaakt dat zij kritischer moeten zijn in hun adviesrol. Op 17 december
         2020   bevestigd ABN AMRO dat zij hun deel voor fase 3B verstrekken, maar stellen aanvullende
         voorwaarden zoals een uitgebreid due dilligence door NKM en recht tot goedkeuring van toekomstige
         projectovereenkomsten door de Lenders. ABN AMRO verstrekt de middelen om er voor te zorgen dat
         Rodin niet uit haar liquiditeit geraakt en de vaart in het proces kan blijven. Op 31 december 2020
         ontvangen de Lenders de Jaarrekening 2019 van Rodin. De cijfers zijn weinig geruststellend.
         Januari 2021
         Op 19 januari 2021 ontvangen de Lenders van Rodin de maandrapportage december waaruit weinig
         voortgang blijkt zonder enige vorm van toelichting. De Lenders vragen om een toelichting.
         Februari 2021
         Uit informatie van  Rodin  blijkt dat er hogere aanlegkosten zijn in het aardbevingsgebied /
         Westerkwartier dan in het    voorjaar van 2020 is vermeld. De aanlegkosten in het Aardbevingsgebied
         en in de gemeente Westerkwartier bedragen minimaal € 45 miljoen. Dit is ongeveer € 12 miljoen meer
         dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste oorzaken zijn dat er veel meer glasvezel aangelegd is
         dan oorspronkelijk begroot bij aanvang van het project. Bij aanvang is uitgegaan van 60% glasvezel
         maar in de uitvoering is voor bijna 80% glasvezel aangelegd en dat terwijl juist het aardbevingsgebied
         een gebied is met zeer hoge aansluitkosten. Er zijn 1500 abonnementen meer afgesloten in de
         aardbevingsgemeenten dan begroot. Dit is goed voor de businesscase maar brengt extra
         aanlegkosten mee. De marktprijzen zijn in de afgelopen periode met meer dan 10% gestegen. De
         Lenders zijn onvoldoende en niet tijdig geinformeerd door Rodin over de hernieuwde vertraging en de
                                                                                                                0000000024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>20972884
                                    € provincie
                                          groningen
         hogere aanlegkosten in het aardbevingsgebied en in het Westerkwartier. Rodin geeft aan dat zij met
         de  huidige beschikbare middelen in staat is de gemeenten waar de vraagbundeling positief is
         afgerond aan te sluiten. Een liquiditeitstekort wordt nu niet verwacht, omdat zo wordt verwacht de
         gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Veendam, Pekela niet worden ontsloten. Dit omdat de markt
         (SKV en Mabin Groningen) het ontsluiten van adressen in de buitengebieden van deze gemeenten
         heeft opgepakt. Uit bovenstaande blijkt dat het project binnen de kaders uitgevoerd kan worden, maar
         dit alleen doordat de markt gedeelten heeft opgepakt, waardoor de financiering voor Fase 4 kan
         worden ingezet om hogere kosten in eerdere fases te financieren. Daarnaast ontbreekt op dit moment
         de informatie of dit alles leidt tot een positieve businesscase en de daaruit volgende terugbetalings- en
         renteverplichtingen van Rodin aan de Provincie Groningen.
         Gedeputeerde Rijzebol geeft          in het PO van  1 februari  gedeeltelijke goedkeuring aan trekkingsverzoek
         3B o.b.v. liquiditeitsbehoefte.      Door de  gedeputeerde    is geconstateerd dat er meer informatie moet
         komen    van    Rodin   om een   besluit te nemen over   het trekkingsverzoek. Het betreft de informatie die
         gevraagd     is  bij toekenning van trekkingsverzoek 3A. Onder andere op basis van deze informatie moet
         de financieel adviseur (EY TAS) komen met een advies. Om de aanleg niet stoppen is Rodin wel
         gevraagd haar huidige liquiditeitsbehoefte op te leveren. Uit het opgeleverde overzicht blijkt dat Rodin
         een directe liquiditeitsbehoefte heeft van € 1,8 miljoen. Het termijn bedrag is voorlopig vastgesteld op
         basis   van  de    liquiditeitsbehoefte  van Rodin. In de  uitgaande brief aan Rodin wordt    aangegeven dat wij
         om een    besluit te    nemen over    het beschikbaar stellen   van  de overige € 1,8 miljoen  dienen te
         beschikken      over   de informatie die eerder  aan   Rodin is  gevraagd bij  het toekennen  van
         trekkingsverzoek 3A.        Een andere voorwaarde is dat     ons een    business  case wordt aangeleverd. In
         deze business        case  zal opnieuw moeten worden aangetoond dat er met een lager aantal
         aansluitingen en relatief hogere lasten nog steeds sprake is van een robuuste business case, waarbij
         de leningen binnen de gestelde voorwaarden worden afgelost en aan renteverplichtingen wordt
         voldaan. Omdat een groot aandeel van de additionele inkomsten zeer onzeker is en de aansluiting tot
         nu toe achterblijven, willen we in de bijgewerkte business case ook oplossingsrichtingen zien
         bijvoorbeeld een additionele storting van eigen vermogen.
         Gesprek Rijzebol        met            (CEBF)
         Op   4 februari 2021 staat      een  gesprek gepland tussen gedeputeerde Rijzebol en de investment
         manager     van     het CEBF dhr.             Gedeputeerde Rijzebol geeft aan dat hij bij liquiditeitsproblemen
         van   Rodin ook verwacht dat        een meerderheidsaandeelhouders haar verantwoordelijkheid neemt.
         Aan   Dialogic (een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau dat werkt aan innovatievraagstukken in
         het  publieke domein) is gevraagd een rapport op te stellen over de ontstane situatie in Zuid-Oost. Een
         rapport gebaseerd op feiten en welke kan mee worden genomen in de advisering richting het college
         van GS. Descoping is besproken met Rodin. Rodin staat open voor descoping, maar wil ook van de
         Bank zekerheden hebben           over  de voorwaarden hiervoor.
         Maart 2021
         In de  lendersmeeting       van  4 maart 2021 is door Rodin     een update gegeven over de realisatie Capex,
         de Business Case         en  de financiering van  het project Snel Internet Groningen. Tijdens de
         lendersmeeting wordt door de Provincie Groningen aangegeven dat wij het wenselijk achten dat een
         deel van de regeling (Zuid-Oost Groningen) uit de scope wordt gehaald. Zuid-Oost is namelijk in de
         tussentijd door andere markpartijen opgepakt. Het kleine aantal aansluitingen dat nu nog beschikbaar
                                                                                                                          0000000025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>20972884
                                   € provincie
                                          groningen
         blijft in die  regio is niet rendabel genoeg om mogelijke         verdere  uitloop en vertragingen en eventuele
         financiéle    overschrijdingen te rechtvaardigen.
         Eind maart 2021 wordt deel 2          van Trekkingsverzoek 3B gehonoreerd door de Provincie Groningen.
         Aan NKM       was   de opdracht gegeven om te beoordelen of de beschikbare faciliteiten voldoende zijn om
         de investeringen te kunnen financieren. Door NKM is het constructiebudget (incl. materiaalkosten), de
         daarbij behorende planning gevalideerd. Dit voor een Management Case (uitgangspunt Rodin) en dit
         voor een Worst Case (uitgangspunt Lenders). Conclusie van NKM is dat er van uitgaande dat er nog
         zo’n 800 km gegraven moet worden (exclusief Zuid Oost), zou betekenen dat ultimo Q1 2022 de
         werkzaamheden gereed zou kunnen zijn. Door inzet van een extra bouwstroom door de huidige
         aannemer VIBOHN of een 28 aannemer zou de aanleg ultimo 2021 gereed kunnen zijn mits de
         voorbereidende activiteiten tijdig zijn afgerond. Dit vergt uiteraard een strakke project aansturing.
         Daarnaast heeft NKM wel haar twijfels geuit bij de aantallen na-aansluitingen die Rodin opneemt.
         Door EY TAS zijn zowel de Managent Case als ook de Worse Case beoordeeld. EY TAS geeft aan
         dat in de Management Case een tekort is van ongeveer €                EB
                                                                                   miljoen. Advies van EY TAS is om
         voorafgaand aan het verstrekken van het restant van trekking 3B, Rodin te verzoeken om het
         resterende liquiditeitstekort te dichten met additioneel eigen vermogen. Dit naast het advies van EY
         TAS om mogelijk Zuid-Oost uit de scope te halen, wat nog moet worden doorlopen/afgerond.
         Ambtelijk                            is contact gezocht met Rodin en aangegeven de provincie in
         voorbereiding van besluitvorming over het trekkingsverzoek zij graag ziet dat er op voorhand door de
         aandeelhouders (CEBF) € 1,25 miljoen, zijnde het liquiditeitstekort in hun managementcase, als equity
         (eigen vermogen) wordt ingebracht. Dit maakt het voor de provincie veel eenvoudiger om op zeer
         korte termijn trekking 3B deel 2 van € 1,8 miljoen te verstrekken. Rodin heeft teruggekoppeld dat er
         vanuit een de aandeelhouders een garantstelling is van € 1 miljoen en dat Rodin daarnaast beschikt
         over    € 300.000 aan rekening courant, dit dekt een mogelijk tekort. Het inbrengen van equity
         voorafgaand aan trekkingsverzoek 3B is voor Rodin niet opportuun. Rodin is in gesprek met de ABN-
         AMRO Bank over een aangepaste lening.
         Rodin is verzocht te komen met           een aangepaste/gewijzigde uitvoeringsplanning en een daarop
         gebaseerde       business    case  (inclusief financiering). In ieder geval zal de descoping van Zuid-Oost een
         onderdeel moeten zijn, dit naast het verzoek van Rodin aan het college van GS om de middelen voor
         fase 4 (het deel dat door de markt is opgepakt) in te mogen zetten ter financiering van
         overschrijdingen in eerdere fases. Dit voorafgaand trekkingsverzoek 3C.
         April   2021
         Glasdraad      en  SKV hebben      een   brief gestuurd  met het verzoek   om   die adressen die de afgelopen
         periode    door Glasdraad/SKV        zijn  ontsloten uit de  projectscope  te halen  (descopen) van het project
         snel internet. Het gaat om adressen in de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Veendam en
         Pekela's. Aan Dialogic is gevraagd de provincie te adviseren. Rodin wordt geinformeerd over de
         uitkomsten      van  het onderzoek.
         Op 29 april 2021 vindt een lendersmeeting plaats. Rodin geeft een korte update over de operationele
         voortgang en presenteert de businesscase zonder Zuid-Oost. Uit de presentatie blijkt dat descoping
         een    oplossing   kan  zijn  voor de   overschrijdingen   in de Capex
                                                                                                                           10
                                                                                                                         0000000026
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>20972884
                                 € provincie
                                       groningen
         Mei 2021
         Op 25 mei verzoekt Rodin tot descopen van het project snel internet Groningen en de financiering
         volledig in te zetten voor het aardbevingsgebied, Groningen, Midden-Groningen en Westerkwartier.
         Rodin wil descopen in de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Pekela’s en Veendam. In de
         gemeente Oldambt is de vraagbundeling niet gehaald. In deze gemeente heeft Rodin 56
         aanmeldingen gehad. Dit komt mede omdat glasdraad, in de periode van vraagbundeling, ook actief in
         de gemeente was. Glasdraad heeft hier voldoende aanmeldingen gehad om Oldambt te gaan uitrollen
         met Glasvezel. Rodin is tot de conclusie gekomen dat als zij de gehele provincie gaat aanleggen een
         budgetoverschrijding hebben van € 2 miljoen voor het gehele project. Volgens analyse van de
         bussiness-case, door NKM, is gebleken dat het gebied Zuid-Oost niet rendabel aan te leggen is. Dit
         met name, omdat daar Glasdraad, KPN en SKV actief zijn. De bijgesloten business-case is bepaald
         op basis van de voorgestelde scope. NKM heeft deze getoetst en aangegeven dat deze valide is en
         dat deze grond geeft voor inlossen van de verplichtingen richting de lenders. Rente en aflossing zoals
         die in de leningsovereenkomst is vastgesteld. De gelden die Rodin bespaart met het niet aanleggen
         van Zuid-Oost wil zij inzetten voor de “tegenvallers” in de aardbevingsgemeenten.
         Naast het verzoek tot     descoping levert Rodin de gegevens aan die wij gevraagd hebben bij de
         honorering    van  Trekkingsverzoek 3B deel 2 en doet een tevens een trekkingsverzoek voor fase          3C.
         Juni 2021
         Op 10 juni bericht de Provincie Groningen het volgende richting Rodin inzake het verzoek tot
         descoping. Wij hebben besloten de gemeenten Westerwolde, Stadskanaal, Veendam en de gemeente
         Oldambt van de lijst met witte adressen te halen. De lijst met witte adressen waarvoor de aan u
         verstrekte subsidie mag worden aangewend. Ook hebben wij besloten dat het volledige leningsdeel
         dat mede bestemd was voor de gemeenten die met dit besluit uit de scope van het project zijn
         gehaald kan worden ingezet voor de gecontracteerde aansluitingen in de andere gemeenten. Wij
         komen niet op voorhand tegemoet aan uw verzoek om het eventuele restant van het budget als
         risicobudget te hanteren in geval van tegenvallers. De besteding van het eventuele restant van het
         budget vraagt om een nadere uitwerking in de te wijzigen uitvoeringsovereenkomst. Wij nemen dit
         besluit, zoals hierboven opgenomen, onder de opschortende voorwaarde dat binnen 8 weken na
         datum van dit besluit in overeenstemming tussen u en de provincie een wijziging van het
         trekkingsoverzicht en de uitvoeringsplanning tot stand is gekomen. Het verzoek tot descoping is
         besproken in GS, bij de voorbereiding van dit besluit is nadrukkelijk advies ingewonnen bij EY TAS.
         Op 18    mei 2021 heeft Rodin    een   trekkingsverzoek ingediend    voor  fase 3C  van € 4.763.439. Rodin
         heeft  bij de  provincie een  verzoek   ingediend   om  de adressen in de   gemeenten Oldambt, Veendam,
         Stadskanaal     en  Westerwolde, uit de adressenlijst     te halen behorend  bij de verleende subsidie.
         Tegelijkertijd   heeft Rodin  verzocht   de  bestaande   financieringsafspraak, volledig in stand te houden
         voor de realisatie van de gecontracteerde aansluitingen tot nu toe en het eventuele restant van de
         financiering als risicobudget te hanteren in geval van tegenvallers.
         Vanuit de Provincie wordt op 15       juni positief gereageerd op trekkingsverzoek 3C. Voorafgaand aan
         het volgende trekkingsverzoek       moeten het    gewijzigde trekkingsoverzicht en de gewijzigde
         uitvoeringsplanning     als gevolg  van  dit verzoek  zijn ondertekend door beide partijen. De Provincie
         Groningen     doet  geen uitspraak   over  het verzoek   van Rodin om een eventuele restant van de
         financiering   als risicobudget  te hanteren   in geval van tegenvallers. Het constructiebudget is getoetst
         door NKM Network Services BV (technisch adviseur van de lenders). NKM geeft aan dat met de
                                                                                                                        11
                                                                                                                      0000000027
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>20972884
                                 € provincie
                                      groningen
         huidige beschikbare middelen in staat moet zijn de gemeenten waar         de  vraagbundeling positief  is
         afgerond aan te sluiten. Een liquiditeitstekort wordt nu niet verwacht.
         In juni 2021    wordt tevens een begin gemaakt met een informerende brief richting PS. Naar aanleiding
         van  de eerste    behandeling in het PO Rijzebol, waarbij complimenten worden gemaakt voor de brief,
         wordt afgesproken de brief verder uit te breiden met betrekking tot het onderdeel financién. De
         volgende passage wordt op verzoek van de gedeputeerde uiteindelijk niet in de brief, maar wel in de
         afdelingsnota opgenomen. De financiéle bijdrage van de provincie aan de subsidieregeling in de vorm
         van een lening wordt gefinancierd uit de tijdelijke overtollige liquide middelen. Op dit moment hebben
         wij als provincie in totaal € 18.944.190. geleend aan Rodin. Dit gebeurt aan de hand van
         trekkingsverzoeken, die Rodin indient. Deze trekkingsverzoeken zijn en worden beoordeeld door
         externe specialisten. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of het rekenmodel deugdelijk is, dat uit de
         cijfers blijkt dat Rodin in de toekomst in staat is om haar rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen
         (ratio’s voldoende zijn) en dat het netwerk voldoet aan alle technische kwaliteitseisen. Daarnaast
         wordt de (financiéle) voortgang van het project besproken tijdens periodieke vergaderingen met de
         lening verstrekkers (ABN-AMROQO en Provincie Groningen). Deze vergaderingen hebben tot doel om
         vroegtijdig te kunnen bijsturen en kritisch te reflecteren. Kijkend naar de businesscase is reductie in
         scope (descoping) een logische stap. Als gevolg van vertraging in de uitvoering van het project, meer
         aanleg van glasvezel dan oorspronkelijk geraamd, meer aansluitingen dan oorspronkelijk rekening
         mee gehouden en hogere kosten van de aanleg van het netwerk als gevolg van puin in de grond op
         een aantal plekken in het aardbevingsgebied dreigde een overschrijding van het totale
         investeringsbudget. Bij overschrijding van het budget zou Rodin additionele financiering moeten
         regelen. Doordat de markt nu in een aantal gemeenten in het zuidoosten van onze provincie is gestart
         met aanleg van snel internet is deze dreiging vele malen geringer. Indien de uitvoering van project zal
         verlopen zoals Rodin dat zelf inschat zal misschien de gehele lening wel niet eens getrokken hoeven
         worden.
         Juli 2021
         Op 2 juli 2021 vindt een lendersmeeting plaats.     Rodin  geeft een korte update over de operationele
         voortgang en geeft aan dat zij op stoom komen       in de uitvoering en een tweede aannemer Siers
         gecontracteerd.
         Oktober 2021
         Op 7 oktober 2021 vindt een lendersmeeting plaats. Rodin geeft een korte update over de
         operationele voortgang en Ronald Verbarendse stelt zich voor als nieuwe managing Director.
         Ingegaan wordt op de mastenproblematiek in het Westerkwartier en het financiéle model. Naar
         aanleiding van de lendersmeeting uiten de Provincie en de Bank per mail hun zorgen over de gebrek
         aan voortgang in het project en onvoldoende vertrouwen in of de in het financieel model
         gepresenteerde DSCR een reéle weergave is inclusief de door de Financiers gewenste voorzieningen
         voor tegenslagen. Deze onzekerheid bij de Financiers wordt gevoed door onder andere (i) fouten
         en/of omissies in het financieel model, (ii) onvoldoende adequaat opvolgen van de adviezen van de
         technisch adviseur, (iii) onvoldoende buffers in de verwachte inkomsten (een deel is gebaseerd op
         nog te realiseren overeenkomsten en penetratiegraden) en te veel aannames (inclusief inkomsten uit
         mastenverhuur, ODF inkomsten), en bovenal (iv) het slechte track record van RBG in het realiseren
         van de planning en prognoses.
         De Financiers verwachten dat RBG per heden het initiatief neemt        om  tot structurele verbeteringen te
         komen    —
                     in het belang van  het vertrouwen van  de Financiers in de business    case —
                                                                                                    met betrekking tot:
                                                                                                                          12
                                                                                                                        0000000028
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>20972884
                                        provincie
                                        groningen
              (i)        realisatie van  het Project: aanleg homes  passed  en activeren  van  aansluitingen c.q.
                         aanvang abonnementen (opdat de kasstroom wordt         gerealiseerd),
              (ii)       communicatie en rapportage naar de Financiers
                         een goed functionerend financieel    model               of            door
              (iif)                                                 (gevalideerd     opgesteld       een
                         gekwalificeerde derde partij).
         Tevens wordt aangegeven dat de Financiers het als teleurstellend beschouwen dat wij RBG hier
         (wederom) op moeten aanspreken en verwachten dat er geen sprake is van verdere recidive.
         November 2021
         Tijdens    het bestuurlijk overleg van Breedband Noord Groningen (BBNG) van 17 november zijn door
         de deelnemers       grote zorgen uitgesproken over de voortgang van de uitrol van Snel Internet in het
         aardbevingsgebied. Tevens is gebleken dat het vertrouwen in Rodin, zowel bij bestuurders als
         bewoners, tot onder het nulpunt gedaald is. Om deze reden is in het bestuurlijk overleg besloten om
         een gezamenlijk signaal richting Rodin af te geven hierover.
         December 2021
         Naast dat     gewerkt wordt aan een gezamenlijke brief vanuit het BO BBNG richting RBG, wordt door de
         financiers zorgen     geuit over juistheid van verstrekte gegevens. De Bank mailt het volgende: Afgelopen
         week hebben wij het laatste financieel model (versie 30-11-2021) doorgenomen en daarbij zijn wij flink
         geschrokken van de grote fouten die hierin zitten. Dat geldt voor zowel de formules als de input. Het
         financieel model geeft daarmee geen betfrouwbaar beeld van de business case en voldoet derhalve
         niet aan de voorwaarden uit de kredietovereenkomst. Deze breach bespreken wij komende week met
         de Provincie Groningen om er als gezamenlijk lenders bij jullie op terug te komen. Daarop
         vooruitlopend geven wij jullie hierbij alvast de opdracht om zo spoedig mogelijk een nieuw financieel
         model op te laten stellen door een externe partij. We adviseren daarbij om deze opdracht aan EY te
         geven in het belang van de snelheid die noodzakelijk is. Naar aanleiding van de mail heeft
                       van ABNAMRO een "goed" telefoongesprek met Ronald Verbarendse waarin concrete
         acties zijn besproken.
         Januari 2022
         Op  24    januari heeft  een  kennismakingsgesprek    via Teams met de heer Verbarendse      en gedeputeerde
         Rijzebol plaats gevonden. Onderwerp: nieuwe aanpak           vanuit Rodin  (werken  met meerdere
         aannemers) aansluiten adressen met een contract.
         Rodin heeft     tijdens de lendersmeeting van donderdag 28 januari 2022 de voortgang van het project
         gepresenteerd. Dit voorafgaand het trekkingsverzoek voor fase 4A. Voor de provincie gaat het om een
         totaal bedrag van €      EEE
                                      miljoen. Gepresenteerd is een aanpak van de aanleg van het netwerk waarbij
         met extra inzet van drie aannemers de ambitie is om in 2022 het netwerk (en het overgrote deel van
         de huisaansluitingen) te hebben aangelegd. De stap op met meerdere aannemers te werken is
         uiteraard zeer gewenst om de meer dan noodzakelijke snelheid in de uitvoering te krijgen. Ook is door
         Rodin aangegeven dat de aanleg nog steeds past binnen de beschikbare middelen. Deze aanpak
         moet door Circet (voorheen NKM), de technisch adviseur van de lenders, nog worden gevalideerd. De
         validatie geldt ook voor de financiéle rapportage en de daarbij behorende financiéle modellen. EY TAS
         Amsterdam adviseert de provincie hierbij. Er is geconstateerd dat er een nieuw recent financieel
         model moet worden opgeleverd door Rodin aan de lenders en haar adviseurs om een besluit te
         nemen over het trekkingsverzoek 4A. Een financieel model dat ons inzicht moeten geven of er nog
                                                                                                                      0000000029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>20972884
                                € provincie
                                       groningen
         steeds   sprake  is van een  robuuste business case,     waarbij de leningen binnen de gestelde
         voorwaarden worden       afgelost en aan   renteverplichtingen wordt voldaan. Verwacht wordt dat      dit op
         korte  termijn beschikbaar is.
         Februari 2022
         Op 28 januari 2022 heeft RBG een trekkingsverzoek ingediend voor het eerste deel van het
         trekkingsverzoek 4A. Naar aanleiding van het verzoek wordt een bedrag van € 611.010 overgemaakt
         in de vorm van een lening. Dit is overeenkomstig het trekkingsverzoek. Tevens wordt aangegeven dat:
         Om een besluit te nemen over het beschikbaar stellen van het overige deel van het trekkingsverzoek
         dienen wij te beschikken over de informatie die eerder aan u is gevraagd bij het verzoek tot descoping
         (dossier K26537). Een andere voorwaarde is dat u ons een recent financieel model aanlevert. Dit
         financieel model zal ons inzicht moeten geven of er nog steeds sprake is van een robuuste business
         case, waarbij de leningen binnen de gestelde voorwaarden worden afgelost en aan
         renteverplichtingen wordt voldaan. Omdat een groot aandeel van de additionele inkomsten onzeker is
         en de aansluiting tot nu toe achterblijven, willen wij voor de komende periode waarin wij hopen dat het
         vertrouwen wordt hersteld, oplossingsrichtingen zien in de bijgewerkte business case. Hierbij kan
         gedacht worden aan een (tijdelijke) additionele storting van eigen vermogen voor overbrugging van
         het liquiditeitstekort dat in deze periode zal ontstaan. Vertrouwen is ook belangrijk voor onze
         inwoners, die een snelle internetverbinding van Rodin verwachten. Om duidelijkheid voor deze
         inwoners te scheppen verwachten wij van u op een korte termijn een communicatieaanpak. Een
         aanpak die onze inwoners maximaal vertrouwen geeft in uw werkwijze. Zoals gemeld trekken wij daar
         graag met u in op, dit vanwege het belang dat wij stellen in een goede snelle internetverbinding voor
         onze inwoners. Bij dit voorschot is geen advies van EY TAS ingewonnen, dit komt bij het vervolgen
         trekkingsverzoek.
         Maart 2022
         Op 16 maart vind een overleg tussen financiers en RBG plaats om de belemmeringen inzake het
         Trekkingsverzoek 4A, van de datum 28 januari en toekomstige leningsverzoeken vlot te trekken.
                                                              ,
         ABN heeft de eisen voor huidige en toekomstige trekkingen van de financiers, als volgt samengevat:
         1. Antwoord op de vraag of binnen het       geaccordeerde    CAPEX   —
                                                                                budget  het netwerk door RBG kan
         worden    uitgevoerd.
         2. Antwoord op de vraag of het netwerk binnen de door RBG aangegeven             tijdsplanning  kan worden
         uitgevoerd.
         3. Comfort op de vraag of de aangegeven Revenues            en de aangegeven   Opex   reéel zijn.
         4. Antwoord op de vraag of het antwoord op 3 voldoet         aan de eisen van DSCR.
         Ten aanzien    van  de Punten   1,2 en 3  geldt, dat als NKM goedkeuring geeft, Provincie en ABN
         voldoende comfort hebben       om  huidig  en toekomstige trekkingsverzoeken te honoreren. RBG zal         een
         bijgewerkt model van het Lenders’ Case Model verstrekken, die functionaliteit heeft van          het model ten
         tijde van de eerste verstrekking. Deze zal bijgewerkt zijn met de actualiteiten, financieel      en niet-
         financieel, tot en met jaareinde 2021. Hieraan wil RBG voldoen.
                                                                                                                        0000000030
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>20972884
                                  € provincie
                                       groningen
         Op 21 maart vind een tweede overleg met de heer Verbarendse en gedeputeerde Rijzebol plaats.
         Onderwerp was voortgang en het idee/plan van Rodin om 7% van de adressen (inwoners met een
         contract) buiten het aardbevingsgebied niet te hoeven aansluiten. De heer Verbarendse zijn stelling
         was dat Rodin op basis van de subsidieregeling niet verplicht was alle contracten die Rodin had
         afgesloten aan te sluiten. Afspraak met de heer Verbarendse is gemaakt dat hij een overzicht zou
         maken met de 7% duurste adressen om inzicht te krijgen in de aanlegkosten die hiermee
         samenhangen. Dit is niet aangeleverd. Na dit overleg is directie geinformeerd door de gedeputeerde
         over het getoonde gedrag van de heer Verbarendse.
         April 2022
         Op 25 april verstuurd de Bank ook namens          de Provincie Groningen   een  brief aan RBG. Onderstaand
         enkele   belangrijke zaken uit deze brief.
         Bedankt    voor  je reactie en uitnodiging   om op korte termijn in overleg te gaan over de continuiteit van
         RBG   en   de verdere   aanleg  van  het NGA netwerk in Groningen. In je bericht geefje een noodsignaal
         af en dat   er snel  gehandeld moet worden in het belang van de verdere aanleg van het NGA netwerk,
         echter gezien de urgentie merken we hierbij op dat jouw reactie in dat kader lang op zich heeft laten
          wachten. Als financiers hebben we inmiddels geconstateerd dat de informatie die wij in kwartaal 4         —
         2021 en kwartaal 1      —
                                   2022 hebben ontvangen over de voortgang van het project deels onjuist danwel
         onvolledig geweest. De berichtgeving vanuit het (toenmalige) management van Rodin na de
                      is
         descoping was dat het netwerk binnen het Capexbudget en binnen de planning volledig zou worden
         aangelegd. Sterker nog, de toenmalige CFO gaf aan ruim onder het budget uit te komen. Inmiddels is
         ons duidelijk dat er sprake is van zowel een (forse) budgetoverschrijding als (ruime) overschrijding van
         de planning. Voor de financiers is het de vraag sinds wanneer dit bij het management (en
         aandeelhouders) van Rodin bekend is. De voorwaarden in de kredietdocumentatie geven aan waar
         RBG continue      aan  moet voldoen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om te mogen
         trekken op de kredietfaciliteiten.    Onvolledige of onjuiste informatie, budgetoverschrijding en
         planningsoverschrijding zijn     in strijd met de kredietdocumentatie. Daarbij kan niet van de financiers
          worden verwacht trekkingsverzoeken te honoreren zonder volledig en correct te zijn geinformeera,
         zoals nu het geval is. Gezien de urgentie willen de financiers uiterlijk op vrijdag 29 april a.s. voor 17:00
         uur hebben ontvangen:
         i)        Een   volledig ge-update Capexbudget getoetst      door de lenders technical advisor Circet  (“LTA”)
         ii)       Een   volledig ge-udate planning    voor de aanleg  van het netwerk  getoetst door de  LTA.
         Hierbij geldt:
         .
                   De LTA moet de     Capex    tot en met het 4de kwartaal 2021 hebben     getoetst en bevestigd. Alle
         informatie die daarvoor nodig is zal beschikbaar moeten worden          gesteld aan   de LTA.
         .
                   Het Capexbudget moet een weergave zijn per maand vanaf januari 2022 tot en met volledige
         oplevering. Daarbij moeten milestones duidelijk zijn aangegeven, zoals aantal homes passed, aantal
         homes connected per AP gebied, volledig homes connected oplevering van het aardbevingsgebied,
         etc
         .
                   Het  Capexbudget en planning vanaf januari 2022 moet door de LTA worden getoetst inclusief
         sensitiviteit  voor tegenslagen en beoordeling van contingencies tot en met volledig oplevering van het
         netwerk.
                                                                                                                          15
                                                                                                                        0000000031
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>20972884
                                  € provincie
                                        groningen
         .
                    Uitgangspunt is dat alle adressen die zich middels de vraagbundeling hebben aangemeld
         worden     aangesloten. Daarbij willen de financiers een overzicht ontvangen van mogelijke besparingen
         om    de Capex te reduceren en het netwerk eerder op te kunnen leveren.
         .
                    Een  uitwerking   van het management    van  het scenario dat volgens hen de beste  aanpak is  om
         de   aanleg   van  het netwerk voort te zetten.
         .
                    Om   ervoor  te zorgen dat de LTA de due    diligence werkzaamheden adequaat     en  snel kan
         uitvoeren, zal Rodin haar volledige medewerking moeten verlenen inclusief het beschikbaar stellen
         van werkruimte op kantoor, beschikbaarheid van medewerkers, voorzien van alle nodige informatie,
         etc.  Daarbij is het essentieel dat de adviezen     van de LTA worden overgenomen      en onderdeel worden
         van   het actieplan van het management.
         fii)       Tevens willen de financiers    een update  van het financieel model ontvangen   waarbij de Opex
         in het model door de LTA is       getoetst/bevestigd.
         De   bijeenkomst met alle betrokken partijen (RBG, aandeelhouders, Circet, Provincie Groningen en
         ABN     AMRO) zal vervolgens plaatsvinden op donderdag 5 mei a.s. of uiterlijk op woensdagochtend 11
         mei a.s. Het management van Rodin zal tijdens deze bijeenkomst een presentatie verzorgen van de
         hierboven beschreven informatie inclusief een plan van aanpak. RBG en haar aandeelhouders
         kunnen gezien de hierboven omschrijven situatie niet van de senior financiers verwachten om meer
         krediet beschikbaar te stellen tot alle informatie is ontvangen en onafhankelijk is bevestigd dat de
         informatie volledig en juist is. Daarnaast zal het financieringstekort, als gevolg van de forse
         budgetoverschrijding, opgelost moeten worden. Wij doen daarbij een expliciet beroep op de
         aandeelhouders om hun vertrouwen in de business case uit te spreken en gecommitteerd te zijn aan
         de verdere aanleg van het netwerk. We gaan er daarbij vanuit dat het management en de
         aandeelhouders er alles aan zullen doen om verdere vertraging in de aanleg van het netwerk te
         voorkomen en waar nodig (tijdelijk) liquiditeiten beschikbaar te stellen. Wij vertrouwen erop dat het
         bovenstaande voldoende helder is en aan de gestelde tijdslijinen wordt voldaan. We zien de informatie
         en uitnodiging graag tegemoet.
         Mei 2022
         Over    en weer   vinden   ambtelijke gesprekken weer waarbij duidelijk wordt dat RBG op korte termijn
         liquiditeiten nodig    heeft om op stoom te komen/blijven en de financiers eerst gevalideerde cijfers en
         planningen     willen ontvangen. Provincie wil in gesprek met de grootaandeelhouder CEBF.
         Op    12 mei  presenteert RBG     2 Capexmodellen.    Een model   gebaseerd  op de bestaande lenders   case
         met    een  budgetoverschrijding van cica € 10 miljoen en een model waarbij de rest van de provincie      zou
         worden     aangesloten op draadloos. Beide modellen hebben grote implicaties en zijn niet in
         overeenstemming met eerder gemaakte afspraken en beloften.
         Op 24 mei overleg tussen gedeputeerde Rijzebol, dhr.                   (CEBF) en dhr. Verbarendse.
         Aanleiding    was   de  presentatie van  twee Capex   modellen  op  12 mei aan de lenders. CEBF was niet op
         de hoogte van de Capex overschrijding en dat het model waarbij de rest van de provincie zou worden
         aangesloten op draadloos niet een oplossing was. Door de gedeputeerde is aangegeven dat hij de
         politiek zou informeren en dat hij verwacht dat ook de aandeelhouder indien er sprake was van een
         tekort zou moeten bijdragen. Door CEBF is aan de gedeputeerde gevraagd om € 1,5 miljoen euro
         beschikbaar te stellen en om gezamenlijk met de bank, provincie en CEBF een oplossing te zoek voor
         de middellange en lange termijn. De gedeputeerde is akkoord gegaan om dit uit te zoeken.
                                                                                                                         16
                                                                                                                       0000000032
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>20972884
                                     € provincie
                                           groningen
         Juni 2022
         Door de bank is het         project eind mei 2022, na presentaties modellen, binnen haar eigen organisatie
         overgeheveld         naar  de afdeling bijzonder beheer (niet openbare informatie). Er is met de bank en
         Rodin twee keer         gezamenlijk overleg gevoerd. Aanleiding was het mede het verzoek van RBG om 3          x
         € 1,5    miljoen beschikbaar te stellen en de voorwaarden die de bank daaraan stelde. Zowel bank als
         provincie zijn akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van de middelen. Door de financiers zijn
         harde eisen gesteld over een tweetal uit te voeren externe onderzoeken die na de zomer aangeleverd
         moeten worden.
         Op   22   juni   worden de leden     van PS  geinformeerd middels een brief over de stand van zaken aanleg
         snel internet. Hierin wordt       aangekondigd dat het initiéle financieringspakket niet voldoende lijkt voor de
         uitvoering      van   de regeling overeenkomstig de oorspronkelijke opzet.
         Juli 2022
         Op   30   juni   is door Rodin het tweede deel    van het trekkingsverzoek 4A ad € 1,5 miljoen ingediend en
             juli  is  een   brief verstuurd  aan Rodin.  Trekkingsverzoek is gedaan samen met en scope overzicht.
         Bij het trekkingsverzoek heeft RBG nog een uiteenzetting gevoegd van de scope van het project. Wij
         stellen vast dat deze scope aansluit bij hetgeen Rodin het kader dat van het descopingverzoek heeft
         uiteengezet. Wij herhalen ons verzoek voor een actueel financieel model Dit zal ons inzicht moeten
         geven of er nog steeds sprake is van een haalbare en gedegen business case, waarbij binnen de
         gestelde voorwaarden trekkingsverzoeken worden ingediend, leningen worden afgelost en aan
         renteverplichtingen wordt voldaan. Omdat een groot aandeel van de additionele inkomsten onzeker is
         en de aansluitingen tot nu toe achterblijven, willen wij voor de komende periode waarin wij hopen dat
         het vertrouwen wordt hersteld, oplossingsrichtingen zien ten aanzien van het door u aangekondigde
         financieringstekort. Tevens willen wij voor 15 september 2022 een verklaring van het bestuur van
         Rodin Broadband Groningen bv voor het ontstaan van de forse overschrijding van het
         investeringsbudget inclusief specificatie op kostenniveau. Het gaat hierbij om een verklaring voor de
         grote verschillen tussen de informatie die wij in de periode juni tot december 2021 hebben ontvangen
         en de informatie in de afgelopen maanden.
         Augustus        2022
         Beaufort      en   Circet als de twee externe   opdrachtnemers geven uitvoering aan de vragen gesteld door
         de financiers. Financiers        Krijgen terugkoppeling dat het traject moeizaam verloopt en dat RBG niet alle
         benodigde        informatie kan/wil aanleveren.
         September 2022
         Op19 september overleg gedeputeerde Rijzebol             met de heer Verbarendse. Bericht dat RBG     na  1
         oktober      over   onvoldoende middelen zou beschikken om het netwerk aan te leggen en een verzoek
         voor een       overleg om na te gaan hoe extra budget (€ 4 miljoen) toe te voegen aan het project. Verzoek
         gedaan door de gedeputeerde om te komen met om met voorstellen oplossingsrichtingen voor de
         provincie. Dit naast het lopend onderzoek van Beaufort.
         Circet levert      een  conceptrapportage op die door de financiers en de manager van Circet als te mager
         wordt beschouwd. Deze            rapportage moet input leveren aan het rapport van Beaufot waardoor deze de
         vertraging oploopt.
                                                                                                                            17
                                                                                                                          0000000033
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>20972884
                               ’        rovincie
                           A Ae
         Oktober 2022
         In de pers verschijnen  verschillende publicaties. Deze leiden onder andere tot   Statenvragen. Tussen
         RBG   en de financiers vinden  gesprekken plaats   over mogelijk toekomstige  scenarios. Beantwoording
         Statenvragen worden in GS op 25 oktober      behandeld   en 26 oktober vind een  debat plaats in PS over
         het onderwerp Snel Internet Groningen.
         In overleg met onze advocaat is een brief opgesteld gericht aan dhr. Verbarendse m.b.t. de recente
         publicaties in de pers. Deze wordt eveneens in de GS vergadering van 25 oktober behandeld.
                                                                                                                    18
                                                                                                                  0000000034
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>20972884
                                         € provincie
                                                 groningen
         Planning financiering:
         Parameters   bevoorschotting   Rodin Broadband BV uitrol Snel Internet
                                                  Totale kosten         Subdiabele kosten      Trekking AFP      Trekking lening      Financiering door
                                                                                                                                     Rodin of ABN AMRO
         fase 1A: Voorschot  project start    €              820.000                738.000 £            590.400                    £             229.600
         Fase 1B: Projectie en Activering    £€            1.480.000              1.332.000 €£           409.600            320.400 €             750.000
         hey a                               €             8.574.895              7.717.406 €          4.024.667          2.656.857 €           1.893.371
         Ease 28: Lopparsum,   Tsu
                                   Bos,                   10.737.855              9.664.070 £          4.975.333          2.755.923 €           3.006.599
         Slochteren, Appingedam, Delfzijl
         Pata                          ds
                                                          16.615.887 €           14.954.298                              11.963.439 €           4.652.448
         Fase 4: Oost Groningen              £€           14.639.384 €           13.175.446 £                            10.540.356 €           4.099.028
         Fase 5: Verdere  verglazing         £             3.200.000 €£           3.200.000 £                             1.247.571 €           1.952.429
         Totalen                             €           56.068.021  €           50.781.219 €         10.000.000         29.484.546 €          16.583.477
         Trekkingsverzoeken:
          Datum                                 Omschrijving                             Bedrag
          25-06-18                               Trekking       1B                      320.400,00
                                                                                        320.400,00
         02-08-18                                Trekking      2A                       700.000,00
                                                                                      1.020.400,00
          15-09-18                               Trekking      2A                     1.956.857,00
                                                                                      2.977.257,00
         30-04-19                                Trekking       EB
                                                                                      2.755.923,00
                                                                                      5.733.180,00
         01-04-20                                 Trekking       5                    1.247.541,00
                                                                                      6.980.721,00
          18-06-20                               Trekking      3A                     3.600.000,00
                                                                                    10.580.721,00
          11-02-21                          Trekking       3B deel 1                  1.800.000,00
                                                                                    12.380.751,00
          25-03-21                          Trekking       3B deel 2                  1.800.000,00
                                                                                    14.180.751,00
          17-06-21                               Trekking       3C                    4.763.439,00
                                                                                    18.944.190,00
         01-03-22                           Trekking 4A deel          1                 611.010,00
                                                                                    19.555.200,00
                                            Trekking 4A deel         2                1.500.000,00
                                                                                    21.055.200,00
         Nog    te trekken      lening:     restant Fase 4 ad € 8.429.346
                                                                                                                                                            19
                                                                                                                                                          0000000035
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>20972884
                             € provincie
                         PPA       groningen
         Belangrijke dossiers  in Kiwi / Ibabs
         Zaaknummer   641612, Voordracht 2016-61 Vasstellen regeling      en wensen en  bedenkingen procedure
         K4117, Gunning  aan  Rodin
         K6858, Uitvoeringsovereenkomst    en leningsovereenkomst     Provincie Groningen / Rodin
         K7062, Trekkingsverzoek Fase 1A
         K10264, Trekkingsverzoek Fase 1B
         K11285, Trekkingsverzoek Fase 2A deel 1
         K11750, Samenwerkingsovereenkomst Provincie Groningen / ABN AMRO / Rodin, addendum            op
         leningsovereenkomst Provincie Groningen / Rodin en trekkingsverzoek Fase 2A deel 2
         K14978, Trekkingsverzoek Fase
         K20701, Trekkingsverzoek Fase 5
         K21115, Informatiebrief PS
         K21917, Beantwoording Statenvragen
         K21625, Trekkingsverzoek Fase 3A
         K23163, Verzoek goedkeuring Change of Control Rodin
         K24628, Trekkingsverzoek Fase 3B, deel 1
         K24769, Opdracht  aan  Dialogic inzake descoping
         K25348, Trekkingsverzoek Fase 3B, deel 2
         K26537, Verzoek  van  Rodin voor  aanpassing scope   en  financiering
         K26774, Trekkingsverzoek Fase 3C
         K27009, Informatiebrief aan PS
         K35948, Trekkingsverzoek fase 4A    eerste deel
         K39897, Informatiebrief PS
         K40816, Trekkingsverzoek fase 4A tweede deel
         K44219, Beantwoording Statenvragen
         K44333, Brief GS aan  RBG m.b.t. reactie op  publicaties  in de pers
                                                                                                                20
                                                                                                              0000000036
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>20972884
                            € provincie
                                  groningen
         Bijlage overzicht behandelmomenten dossier Regeling Snel Internet Groningen                 in PS
                             besluitvorming/ informatie PS                Bijzonderheden
           2016
           30 augustus       Voordracht Snel Internet      (regeling en
                             financiering)vastgesteld     door GS-
                             naar Staten gestuurd
                             (bijlage
              september      Informatiebijeenkomst      in CIE            Toezegging gedaan      voor  technische briefing
           21 september      Technische     briefing nav  toezegging   in
                             CIE op 1409
                             (bijlage 16-3-presentatie)
           28 september      PS: 38                                       Motie 198:
                             Voordracht Wensen        en bedenkingen      Snel Internet:  terug naar de tekentafel
                             Snel Internet                                -
                                                                            (VVD,  PvdA,   PVV)
                                                                          -
                                                                            verworpen   (bijlage 16-4)
                             Tijdens   de  beraadslagingen zijn    4
                             moties ingediend. Het besluit bij de         Motie 199:
                             voordracht is met algemene stemmen           Investeren in de   toekomst; is investeren in snel
                             vastgesteld. De fractie van de VVD           internet
                             (heeft mede namens de fracties van           =
                                                                             (VVD, PvdA, PVV)
                             PvdA, PVV, GB, PvhN) een                     =
                             aantekening/stemverklaring bij het              Verworpen (bijlage 16-5)
                             besluit afgegeven.
                                                                          Motie 200:
                                                                          -
                                                                            Niet achter het net vissen   (PVV)
                             Diverse    organisaties stuurden brieven
                             waarin   zij hun zorgen uitten over de
                                                                          -
                                                                            verworpen   (bijlage 16-6)
                             regeling.
                                                                          Motie 201:
                             (bijlagen 16-5 t/m 16-11)                    =
                                                                             up en  doun  (PvhN)
                                                                          =
                                                                             verworpen   (bijlage 16-7)
          2007
           17 februari       Schriftelijke vragen    PvhN- de heer        beantwoord op     EB
                                                                                               maart
                             Zwiers                                       (bijlage 17-1)
           5 april           Schriftelijke  vragen GB- de heer            beantwoord op 18     april
                             Scheffers                                    (bijlage 17-2)
          213
                             Stateninformatiedag rapport       NRK
          25 april
                                                                                                                             21
                                                                                                                           0000000037
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>20972884
             A £2
         NG
             ;       =]  2&    provincie
                        57S groningen
                                           d
                          besluitvorming/ informatie PS               Bijzonderheden
          30 mei          Aanbevelingen rapport NRK: Internet | Besluit bij voordracht is zonder stemming        of
                          en snel een beetje graag.                   beraadslaging vastgesteld.
                          (bijlage 18-1, 18-1a, 18-1b)
          9 oktober       Schriftelijke vragen VVD,    mevrouw        beantwoord op 19 december
                          Dijkstra                                    (bijlage 18-2)
         2020
          18 mei          Brief naar  Staten- stand   van zaken       -
                                                                        besproken in CIE op 3 juni 2020
                          snel internet  (Bijlage 20-3)               -
                                                                        Naar aanleiding van deze brief hebben
                                                                      diverse fracties (GroenLinks, PvdA, CU, SP,
                                                                      D66, PVV) vragen gesteld die schriftelijk zijn
                                                                      beantwoord. (Bijlage 20-2)
                                                                      -
                                                                        CIE 0209, beantwoording vragen als
                                                                      ingekomen brief (B17)
          30 september    Motie 216: Jongeren voor Snel
                          Internet- PvdA/ D66- aangenomen
                          (bijlage 20-1)
         2021
          26 juli         Brief naar  Staten- stand   van zaken       B24- CIE 150921    ingekomen   brief
                          snel internet’ (bijlage 21-1)
         2022
          26 januari      Schriftelijke vragen D66,    mevrouw        20 april beantwoord
                          Benjamins                                   (bijlage 22-0)
          27 januari      Schriftelijke vragen PvdA,    mevrouw       20 april beantwoord
                          den  Haring                                 (bijlage 22-0a)
                                                                      plus persbericht PvdA
                                                                      (bijlage 22-0b)
          20 juni         Brief naar  Staten- stand   van zaken       B04-CIE-140922
                          snel internet  (bijlage 22-1)
             september    CIE-  ingekomen    brief BO4-  svz aanleg | Informeren Staten   over vertraging
                          snel internet
          26 oktober      agenderingsverzoek      Rodin door  SP,
                          PvhN, GB
                                                                                                                       22
                                                                                                                     0000000038
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>