<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20941439
    To:            Brouns   P.H.R.[I IEEE @provinciegroningen.nl]
    Cc:                     ERED IEEE © provinciegroningen.nl]; IEEE. IEEEZM                            @ provinciegroningen.nl]
    From:         [EEE
    Sent:          Fri 7/13/2018 2:50:14 PM
    Subject:       RE: Snel Internet voorschot      en proces
    Received:                  Fri 7/13/2018 2:50:15 PM
      Dag Patrick,
      Het is  nu   als voorstel opgenomen vanwege             mogelijke juridische implicaties. Buitengebiedstoeslag wordt gezien als eigen
     investering conform de regeling. Wij          zien de     lening ook als eigen investering dit gelet op de brede discussie die met de staten
                                                                                                 ,                                                    is
     gevoerd.       Onze adviseurs EY   leggen het echter letterlijk uit. Kortom we spelen juridisch op door buitengebiedstoeslag mee te
      nemen     in het model.
     Wanneer de         buitengebiedstoeslag ingaat       is nog niet  bekend,  pas na een   prijsindexatie. Wij willen nl. geen prijsverschil in de
      provincie.    De businesscase    van  Rodin is niet     athankelijk van  de buitengebiedstoeslag.    Rodin ziet ook de  voor en  nadelen, goed om
     in het FO de      voor en  nadelen die   wij  zien   te bespreken.
      51.20       5.1.2e
      Provincie    Groningen
     t   +31(0)50       EEE
     m   +31(0)6
     Ons programma Economie            en Arbeidsmarkt biedt ondernemers kansen             en helpt Groningers   aan  het werk.
      Kijk op  www.groningenatwork.com            en  volg   ons  op Twitter  @Groningenatwork.
        groningen
              @work
     Van: Brouns P.H.R.
    Verzonden:       vrijdag 13 juli 2018 14:03
    Aan:   BEE <IEEE @ orovinciegroningen.nl>
    cc:  | BED       ad     <A              @provinciegroningen.nl>;                        JERE          @provinciegroningen.nl>; IEE.
     ERED provinciegroningen.nl>; BEE EEE
                    @                                                                @ provinciegroningen.nl>
    Onderwerp:        Re: Snel Internet voorschot      en  proces
     Akkoord met voorschot
     We zouden toch geen          buitengebiedtoeslag        doen?
      Hartelijke groet,
      Patrick Brouns
     Gedeputeerde         Provincie  Groningen
     Ondernemerschap & Innovatie,                    Recreatie &       Toerisme, Evenementenbeleid, Financién, Bestuurlijke organisatie
     Op    13 jul.  2018   om 13:19 heeft   BEE JIEEEIM co: ovinciegroningen.nl> het volgende geschreven:
              Dag Patrick,
              Voorschot verzoek       van  Rodin Broadband
              Agelopen dinsdag hebben                   en   ik gesproken   met Rodin   o.a. over  het volgende voorschot. Gevraagd     is een
                                                                                                                                                   0000000235
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20941439
           onderbouwing van          het voorschot     en inzicht in de bijdrage/mogelijkheden       van de   overige financiers.
           Onderstaande mail          krijgen wij terug   van  Rodin. Rodin   geeft aan:
                   *
                      dat   wanneer      wij  geen voorschot geven    van  € 700.000.-   er een  vertraging   van  3 tot 6 maanden    optreedt dit
                   omdat de      producenten       van infra nu moeten   inplannen   voor   het  volgend productieslots     ;
                   *
                      dat   wanneer      wij een voorschot    geven  van €  700.000,  -
                                                                                        (aandeelhouders dragen ook         € 200.000 bij) er (alleen)
                   naar   verwachting een vertraging in het project van 2          maanden voor de huisaansluitingen optreedt nadat
                                                                                                                               ~
                   Winsum is      aangesloten. De huisaansluiting nu wel meenemen             is een  extra  investering  van    €500.000,-.
           Akkoord dat ik       maandag       een  mandaatvoorstel    maak/oplever   waarin staat dat     er derde voorschot     van € 700.000,-  aan
           Rodin Broadband Groningen b.v. wordt               overgemaakt?. Uiteraard      moet   er een  officieel verzoek komen.
           Ter info de     overige procestappen:
           Model
           Het  bijgevoegd      model is gisteren met EY TAS besproken. Dinsdag is er een vervolg               met ABN   AMRO, EY    en  provincie
           o.a. over    het  model, de aflossingen en de zekerheden (o.a. verdeling aandelen).                       en ik  koppelen  dit woensdag
           terug.
           Er is een buitengebiedstoeslag in het model opgenomen voor buiten het aardbevingsgebied. Maandag is er een
           afspraak tussen EY en ABN AMRO om de waterfall/cash sweeps te vereenvoudigen. Dit bedrag is overigens maximaal
                        *
           4 (jaren)      €£€575.000      = £€ 2.300.000. Dit moet worden vastgelegd en wij moeten ook zeker weten dat wij dit later
           terug krijgen.
           Stappen     ABN AMRO
           De  volgende stappen          worden nog gezet door ABN AMRO          (ook wij krijgen/verzoeken      om   de resultaten eind augustus
           gereed).
                   *
                      Model audit door EY TAS
                   e
                      Technische audit door Arcadis
           Risicoanalyse
           EY komt met       een risicoanalyse en een voorstel voor mitigerende maatregelen (toezicht op uitvoering (o.a. op budget),
           ratio glas/draadloos en herijking na aanleg aardbevingsgemeenten). De eerste vraaghundelingspercentages zijn
           hoopgevend.
           Kredietovereenkomst
           Rodin wil 19     juli de kredietovereenkomst tekenen. Ook deze wordt dinsdag besproken. Onze afspraken met ABN
           AMRO      en  Rodin worden echter         vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst en in de side letter met Rodin. De
           samenwerkingsovereenkomst bespreken                                    en ik woensdag met de juristen van Plas en Bossinade.
           Goed   weekend,
           Van:
                                           EXETN                 @ odin-group.com]
    Verzonden:  donderdag       12  juli  2018 13:15
    Aan: BEE <JEEE                              @ orovinciegroningen.nl>
    Onderwerp: Liquiditeits      prognose
           Hallo   [Sas
           Vertrouwelijk.
           Naar   aanleiding     van ons     gesprek  van  de afgelopen dinsdag, zoals afgesproken, bij deze de liquiditeitsplanning als het
                                                                                                                                                    0000000236
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>20941439
         gaat  om   de komende maanden tot 4             september.
         Deze is onderverdeeld in de twee delen. Gele deel is als              we een  beetje van het ‘gas’ afgaan en zeker zijn dat we
         aanstaande oktober        ‘full-pull’  verder kunnen. Bij elkaar      opgeteld zouden we dan 1.9 mio in de komende twee
         maanden       nodig hebben om de materialen             stroom op orde te houden    en  dat we   zonder  vertraging door kunnen     in
         eind  g3  en   g4. We zouden dan          een liquiditeitstekort   hebben  van 1.4 mio.
         Wat   wij voorstellen    is het  volgende. We vertragen specifieke leveringen voor wat betreft de glasvezel FTTH en WTTH.
         Dit houd dan in dat      we   niet “full-pull” verder kunnen met de huisaansluitingen. Diegene die nu in de planning staan,
         gedeelte de Marne en Winsum, zouden dan vanuit de voorraad die er nu is aangesloten kunnen worden. Echter zullen
         we niet voldoende hebben om, zonder pauze, door te kunnen gaan in Eemsmond, Bedum en de volgende
         gemeenten. Back-bone kunnen we dan, met verminderde snelheid doorleggen. Maar omdat het materiaal er is
         kunnen verder en zullen de aannemers hun werkopdrachten doorzien gaan en zullen we nagenoeg geen issue’s met
         aannemers       hebben. We moeten dan ‘alleen’             een pauze inbouwen in de start     van  HAS. Resultaat is....dat we in de
         uitrol van    de huisaansluitingen        een uitloop hebben     van  3-6 maanden. Dit zouden     we   dan communicatief moeten
         oplossen.
         Concreet;
         Hiervoor zouden        we een   investering     in deze maanden moeten doen van; 1,45mio. Met de            liquide positie die we  op dit
         moment nog in RBG hebben            we een     tekort    van 877K.
         Ons voorstel is dan ook deze weg in te zetten. Wat               wij graag zouden  willen, is  een  bevoorschotting  op het
         trekkingverzoek van       700K. UBQO’s zorgen dan          voor dekking voor  een tekort tot 4   september.
         Zou dit  een    mogelijkheid/oplossing zijn         voor  de provincie?
         Mocht je vragen hebben dan            verneem      ik die graag.
         Groet,
         BEE.
         <image001.png>
         Wij zijn  verhuisd! Per 1 mei 2018 is          ons   kantooradres:
         Kantoor:      De  Verbetering1l       |   9744 DZ    | Groningen
         Magazijn:      Vanadiumweg      16 C    |  3812 PZ     | Amersfoort
         T:          5   5.1.2e
         @:  BE     @rodin-group.com
         W:   www.rodin-group.com
         <image002.png>          <image003.png>             <image004.png>       <image005.png>       <image006.png>
         <20180712Projectfinanciering Rodin Broadband Groningen. xlsx>
                                                                                                                                                0000000237
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>