<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20942835
    To:                           nationaalcoordinatorgroningen.n|[         | EXE @nationaalcoordinatorgroningen.nl]
    From:
    Sent:         Wed    11/1/2017   1:19:07 PM
    Subject:      FW: Besluit inzake Breedband          Groningen
    Received:                  Wed 11/1/2017 1:19:07 PM
     Van:                              [IEEETI               © bgn.ni]
    Verzonden:        dinsdag  31 oktober 2017 1:53
    Aan:        IER
    cc:                 :
    Onderwerp: Besluit inzake Breedband Groningen
      In antwoord op      je voicemail bijgaand het besluit        vanuit EBG. We     zijn akkoord.
     Onderstaand zie je de wijze waarop het besluit is voorbereid                 en genomen.
     We zullen              vragen   om ons   binnenkort      bij te praten  over   het project.
      Inleiding
      Recent is de     opdracht voor    de aanleg van Snel Internet gegund aan Breedband Groningen (Rodin Breedband). Momenteel                          is Rodin
      bezig   met het rondmaken       van  de financiering voor het totale project. Vanuit het project, waarvan de provincie Groningen
     ‘penvoerder’ is,     worden    de  laatste  risicoanalyses gemaakt voorafgaand aan de start.
      Rodin wil         voorafgaand           aan      het   financieringsarrangement                     van    start...
     Om te kunnen starten heeft Rodin           aanloopkosten gemaakt           en  hiervoor vraagt  zij een voorschot      van € 1 miljoen.  Het  leningdeel  van
     de    regeling  Snel Internet wordt echter pas uitbetaald op het moment dat de                financiering   voor   het totaal rond is. De vraag die
     daarom      nu  voorligt is of het vanuit het ‘a fonds       perdu’ deel van de regeling mogelijk is een voorschot van € 1 miljoen te
     verstrekken. EBG heeft        een  bedrag van €5      miljoen beschikbaar gesteld aan de penvoerder. De voorwaarden van deze bijdrage zijn
     vastgelegd     in de brief  aan  het college van GS      van   5 oktober 2016.
      ..dit    brengt      een    gecalculeerd            risico met zich            mee
      De   gevraagde bevoorschotting past         in  beginsel binnen deze voorwaarden en bieden EBG voldoende houvast om middelen terug                        te
     vorderen als de voorwaarden worden               geschonden. Omdat de voorwaarden ‘ruim’ zijn geformuleerd en de bevoorschotting
     specifieke risico’s     met zich  meebrengt, legt de penvoerder           aan  het bestuur de vraag    voor   of zij deze risico’s begrijpt  en in kan
     stemmen met de         gekozen werkwijze.
      In  opdracht    van de  penvoerder heeft       EY het risico   van de  bevoorschotting beoordeeld.       Hun conclusie is als    volgt:
      =
         het eerste half miljoen kan worden            teruggevorderd bij        de aandeelhouders       (EY  adviseert ook      een
                                                                                                                                      bankgarantie).
      »
         Het tweede half miljoen kan niet direct worden                 teruggevorderd op de Rodin Groep daar die (naar nu blijkt wt nader
            onderzoek)     over een   fors  negatief eigen vermogen beschikt. Op het moment dat Rodin Groep geen externe financier
            vindt 1s het tweede half miljoen verdwenen in de aanloopkosten van het project.
     Om dit laatste risico te     mitigeren   voor    penvoerder,     NCG   en  EBG wordt de    volgende   constructie     voorgesteld:
     a.      de resterende € 500.000 wordt           voor   € 250.000     gedekt door de provincie        vanuit hun      ‘risicoreservering’;
     b.     NCG     en  EBG ‘verdelen’ het resterende risico             evenredig,     dus elk €125.000.
      Hiermee kan Rodin verder met de           voorbereidingen       en  loopt  het  project geen  vertraging   op. Gezien de zekerheden vanuit
     aandeelhouders        en de  garantie  vanuit de    provincie, blijft het    risico van EBG  beperkt tot   maximaal €125.000.
      Rond de haalbaarheid                   van      het   project       staan nog         enige    vragen open....
      Het onderzoek dat EY in          opdracht    van    penvoerder      heeft    uitgevoerd   levert daarnaast nog         enige  vragen op   waarvan     het
                                                                                                                                                         0000000208
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>20942835
     goed    is dat EBG deze op     bestuurlijk  niveau tot zich neemt.
     =
       Op basis van de eerste quickscan bleek Rodin als groep op een aantal punten financieel nog niet geheel stabiel.
          Aangezien dit passend werd geacht voor een (startende) onderneming in deze context, is penvoerder er va nuit gegaan
          dat deze issues worden opgelost;
     »
       Rodin heeft      hierop geacteerd door een nieuwe financiéle man aan te nemen, die nu op korte termijn de bedrijfsvoering
          op dit punt op orde brengt en hiermee het vertrouwen van banken/financiers zal winnen, zo 1s de verwachting van de
          penvoerder.
     »
       EY heeft nog vragen witstaan         aan specialisten voor wat betreft technische        en  commerciéle haalbaarheid.
     vooralsnog zijn            restrisico’s op      projectniveau acceptabel.
     Vanwege de     fasegewijze financiering   van het project   en de ‘iteratieve’ toekenning   van  de middelen vanuit de   regeling zijn er
     voldoende     mogelijkheden    om  eventuele ‘verliezen’ vanuit het   gezichtspunt  van  EBG te  mitigeren.
     Ondertussen werkt Rodin       aan  verbetering van haar financiéle bedrijfsvoering    en  als de banken/financiers instappen     is daarmee ook
     een  belangrijk   stuk vertrouwen in het project   gekapitaliseerd.
     Alles overziend zijn de risico’s op dit moment voldoende beheerst. Wel is het         dringende advies   om  binnenkort   projectleider
                     uit te nodigen  om  in het bestuur  een toelichting te  geven op bovenstaande risico’s.
     Besluit
     Het bestuur besluit in te stemmen met de       voorgestelde werkwijze     van  de penvoerder, waarbij    EBG per saldo  een  gecalculeerd
     risico neemt   van   maximaal € 125.000.
     Voorts wordt de      projectleider uitgenodigd om   een  toelichting te geven op de   organisatorische   en financiéle risico’s binnen het
     project   waarvoor    EBG € 5 miljoen beschikbaar   heeft  gesteld.
     Met   vriendelijke groet,
                         economic board
                         groningen
     EBG   heeft  een  eigen nieuwsbrief, aanmelden kan     via http://www.economicboardgroningen.nl/nieuws
                                                                                                                                            0000000209
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>