<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>28370934
                                        Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag
                                                  Definitief besprekingsverslag
         Datum:                              14 februari 2023
         Locatie:                            Waterschap   Hunze  en  Aa’s
         Aanwezig:
                                             Provincie Groningen
                                             Provincie Groningen
                                             Waterschap Hunze en Aa’s (bij agendapunten 1,2,4)
                                             Gemeente Midden-Groningen
                                             Gemeente Veendam
                                             Staatstoezicht op de Mijnen
                                             Nedmag
                                             Nedmag
                                             Provincie Groningen
         1.       Opening   en  vaststellen  agenda
         De voorzitter   opent de vergadering.    Er zijn geen  aanvullingen op de agenda.
                  Stand  van  zaken   gebiedsproces
             2e
                               van  de provincie Groningen geeft een update     van de stand van zaken van het
         gebiedsproces voor     het bodemdalingsgebied van Nedmag:
              Nadat in 2022 oriénterende gesprekken met kernbetrokkenen gevoerd zijn, heeft het proces
              vertraging opgelopen omdat vanuit de provincie is aangegeven dat afstemming gewenst is met het
              Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Voor provincie is het wenselijk zowel qua timing als
              omgevingsmanagement bij NPLG aan te sluiten. Het NPLG voor de Veenkolonién wordt nu
              opgestart, een uitgewerkt plan hoe dit proces ingericht gaat worden is er nog niet. Opzet is te
              beginnen met het bodemdalingsgebied van Nedmag, en om goed aan te haken bij het grotere
              gebied. Binnenkort wordt een verkennend gesprek met de ambtelijke werkgroep gepland over de
              invulling van het proces.
              Vanuit de ambtelijke werkgroep wordt aangegeven:
                  Oo   Idealiter is het gebiedsproces afgerond voordat de waterhuishoudkundige maatregelen
                       genomen worden die nodig zijn bij een bodemdaling door zoutwinning > 65 cm vanaf 1993
                       (deze 65 cm wordt naar verwachting in ca. 2025 bereikt). Uitstel van deze maatregelen is
                       ongewenst. De maatregelen zijn gericht op functiebehoud. Mocht uit het gebiedsproces
                       een andere invulling van het gebied komen, dan kunnen de genomen maatregelen
                       teruggedraaid worden.
                       Vertraging omdat het ene proces op het andere wacht is ongewenst.
                       Het is belangrijk dat bewoners vroegtijdig geinformeerd/betrokken worden, zeker gezien
                       de vragen die er nu al over het gebiedsproces zijn. Hierbij is het belangrijk goed aan te
                       geven wat de scope van het gebiedsproces is, dat het bijvoorbeeld niet gaat over de
                       toekomst van de zoutwinning.
                       De werkgroep ziet graag dat er een schriftelijke status update komt met o.a.
                       uitgangspunten, rolverdeling en planning zodat de bestuurders geinformeerd kunnen
                       worden.
         3.       Nieuwe besluiten d.d. 24     januari 2023
         Het ministerie van EZK heeft op 24      januari 2023 het aangepaste instemmingsbesluit voor het
         Winningsplan 2018 en de aangepaste omgevingsvergunning voor de diepboringen gepubliceerd. De
         besluiten zijn aangepast conform de uitspraken van de rechtbank Den Haag van 1 november 2022.
                                                              Pagina 1van 3
                                                                                                                 0000000094
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>28370934
         Nedmag heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraken van 1 november 2022 over zowel
         winningsplan als omgevingsvergunning. GS van Groningen hebben hoger beroep aangetekend tegen de
         uitspraak over het instemmingsbesluit voor het winningsplan.
         De gemeenten Midden-Groningen, Tynaarlo en AA en Hunze en het waterschap Hunze en Aa’s hebben
         hun (hoger) beroep ingetrokken. De gemeente Veendam is door een bewonersgroep opgeroepen
         alsnog in hoger beroep te gaan. Het college van B&W heeft hierover nog geen besluit genomen.
         4.       Realisatie waterhuishoudkundige maatregelen bij bodemdaling vanaf 65 cm
         Het project voor het peilgebied rondom de Stort Veendam dient als opmaat voor de uitwerking van de
         maatregelen door het waterschap die nodig zijn bij een bodemdaling van meer dan 65 cm vanaf 1993.
         De project start-up heeft plaatsgevonden en de projectgroep heeft het gebied bezocht. Uit dit bezoek
         kwam naar voren dat de bereikbaarheid van het aan te leggen nieuwe gemaal een aandachtspunt is. De
         ramingen worden gemaakt, vervolgens gaan waterschap, Nedmag en gemeente om tafel. De planning is
         dat de uitvoering in het najaar van 2023 zal plaatsvinden. Tijdens de volgende vergadering van de
         ambtelijke werkgroep zal de projectgroep een presentatie geven.
         Vervolgens zal de projectleider nog dit jaar een start maken met het project voor de uitwerking van de
         benodigde maatregelen bij een bodemdaling vanaf 65 cm. Deze maatregelen zullen rond 2025 gereed
         moeten zijn.
         5.      Voortgang    en   vervolg rioleringsstudies
         JenL Datamanagement gaat        een offerte opstellen voor een gezamenlijk nader onderzoek voor Veendam
         en Midden-Groningen. Nedmag plant een afspraak met de rioleringsdeskundigen van beide gemeenten
         voor een toelichting op de concept rapporten n.a.v. het reeds verrichte onderzoek en voor het
         bespreken van de offerte voor het nader onderzoek.
         6.       Periodieke monitoring     panden binnen en buiten het bodemdalingsgebied
         Een voorstel van   Nedmag voor de bestuurders met uitleg en onderbouwing voor het beéindigen van de
         periodieke monitoring van panden binnen en buiten het bodemdalingsgebied is binnen twee weken
         gereed.
         7.      Voortgang werkzaamheden WHC-1/WHC-2
         De twee nieuwe    winningsputten zijn    in september   2022    gerealiseerd. Op dit moment bevinden de
         resterende bouwwerkzaamheden zich in de eindfase.            Afronding is voorzien aan het eind van Q1/begin
         Q2. De werkzaamheden hebben de afgelopen twee maanden tot weinig klachten van overlast geleid:
         een klacht over lichthinder die is opgelost door een tijdslot te plaatsen en een klacht over geluid tijdens
         het in oude staat terugbrengen van een tijdelijke parkeer-/opslagplaats.
         8.       Ontvangen stukken
         e   Contourenkaart     bodemaling: geen opmerkingen/vragen.
         e
             Rapportage grondwatermonitoring: geen opmerkingen/vragen.
         e   Voorstel ‘blinde vlekken onderzoek’: de     opdracht wordt momenteel geformaliseerd door de
             gemeente Veendam. Oplevering door Witteveen+Bos zal              naar verwachting voor de zomer
             plaatsvinden.
         g,       Notulen overleg 22 november 2022 en actielijst
         e   Er zijn geen opmerkingen bij het concept verslag van het overleg van 22 november 2022. Het
             verslag wordt definitief vastgesteld.
         eo  N.a.v. de actielijst:
                  o   De geactualiseerde overeenkomst afhandeling kosten bodemdaling door zoutwinning
                      tussen Nedmag en lokale overheden is 16 december 2022 door de betrokken bestuurders
                      ondertekend. Het proces van de totstandkoming is positief ervaren.
                  o   Overige actiepunten: zie agendapunten 6 en 8.
                                                            Pagina 2 van 3
                                                                                                                      0000000095
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>28370934
            10.       Overige zaken
            eo    Veendam: de    bewonershijeenkomst over de zoutwinning van Nedmag zal naar verwachting
                  plaatsvinden in maart of april, afthankelijk van de agenda van de staatssecretaris. Er komt een
                  plenair onderdeel met presentaties, gevolgd door een informatiemarkt waar bewoners in gesprek
                  kunnen gaan met EZK, SodM, gemeente en Nedmag. Later zal Veendam een soortgelijke
                  bijeenkomst organiseren over opslag/winning in Zuidwending.
            e     SodM: om zo vaak mogelijk aan de ambtelijke werkgroep deel te kunnen nemen, is het wenselijk
                  om ook hybride te kunnen vergaderen.
            e     Provincie: provinciale staten hebben in december een motie aangenomen waarin Gedeputeerde
                  Staten worden opgeroepen om met de zoutwinningsbedrijven in gesprek te gaan over het opzetten
                  van een gebiedsfonds. Er zal eerst een gesprek met Nedmag plaatsvinden, vervolgens met Nobian.
            11.        Datum volgende vergadering
            20   juni 2023, 10.00 12.00 uur, Waterschapshuis
                                   —
         Actielijst
         Uit   overleg | Onderwerp                                                      Actiehouder(s)          Status/
         dd.                                                                                                    planning
         Okt’'22         Terugkoppeling geven aan Veendam over                          Midden-Groningen        gereed
                         opdrachtvoorstel voor Witteveen+Bos inventarisatie
                         aandachtspunten gemeentelijke eigendommen anders
                         dan riolering
         Okt ‘22         Definitieve versie actualisatie overeenkomst afronden,         Nedmag                  gereed
                         naar betrokken partijen sturen, en afstemmen over
                         bekendmaking
         Nov ‘22         Rapportage peilbuismonitoring Wiertsema&Partners               Nedmag                  gereed
                         delen met werkgroep
         Nov ‘22         Voorstel beéindiging monitoring panden binnen        en        Nedmag                   Feb 23
                         buiten bodemdalingsgebied Nedmag
         Feb ’23         Opdracht  geven   aan Witteveen+Bos   voor   ‘blinde vlekken | Veendam                  Mrt 23
                         onderzoek’
         Feb 23          Afspraak plannen    met gemeenten   over  concept              Nedmag                   Mrt ‘23
                         rapporten  en  offerte nader onderzoek  riolering JenL
         Feb '23         Presentatie  projectgroep  stort Veendam                       Waterschap               20 juni 23
         Feb ’23         Starten project maatregelen bij daling  >  65  cm              Waterschap              2023
         Feb ‘23         Statusrapport   en planning gebiedsproces                      Provincie                1° helft mrt ‘23
                                                                   Pagina 3 van 3
                                                                                                                             0000000096
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>