<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30035006
                                           Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag
                                                    Definitief besprekingsverslag
         Datum:                                         5 maart 2024
         Locatie:                                       Waterschap    Hunze   en Aa’s
         Aanwezig:
          RE      xr
                             (voorzitter)               Provincie Groningen
                                                        Waterschap Hunze en Aa’s
                                                        Gemeente Veendam
                                                        Gemeente Veendam
                                                        Gemeente    Midden-Groningen
                                                        Nedmag
                                                        Nedmag
                 xr:
                      B
                                                        Staatstoezicht op de Mijnen
                 5.1.2e       (agendapunt 5)            Witteveen+Bos
         IEEEEE           (2ccndapunt 5)                Witteveen+Bos
         1. Opening     en vaststellen    agenda
         De voorzitter    opent de vergadering.     Er zijn geen  aanvullingen     op de agenda.
         2. Voorstel     Nedmag beéindigen gebouwmonitoring Hanselman, stand                     van zaken; (Nedmag)
              eo
                    Vorige week    is de brief  namens    de ambtelijke werkgroep bodemdaling verstuurd. Er zijn 112
                    adressen aangeschreven. Mensen die eerder expliciet hebben aangegeven niet betrokken te
                    willen zijn, zijn niet aangeschreven.
              eo    Deze week wordt de brief van Nedmag verstuurd
                    Volgende week wordt de brief van Hanselman verstuurd
              e     Hanselman heeft circa 2 maanden nodig om de adressen te bezoeken, daarna volgt een
                    voorstel  voor   rapportage   en  advies
         Het afstemmen tussen de            onderlinge partijen over de “tone of voice” van de brief heeft veel tijd
         gevergd.     De vraag werd       gesteld of en hoe we dit proces in de toekomst kunnen bespoedigen. Er
         werd geconcludeerd dat de oorzaak van de vertraging is dat niet alle betrokkenen voldoende op de
         hoogte waren van de geschiedenis van de gebouwmonitoring door Hanselman. In het vervolg is het
         zinvol om bestuurders, gemeenteraden en provinciale staten eerder mee te nemen. Ook het bij
         elkaar halen van de stuurgroep voor een kennismaking en het voorleggen van het plan is wenselijk
         (staat al benoemd als actie).
         3. Voortgang realisatie      waterhuishoudkundige maatregelen, stand van zaken maart 2024; (Waterschap
         Hunze en     Aa’s)
         Het Waterschap gaf een terugkoppeling op de informatiebijeenkomst voor het concept peilbesluit naar
         aanleiding van bodemdaling door zoutwinning op woensdag 14 februari jl. In totaal hebben 95
         omwonenden de informatiebijeenkomst bijgewoond. Er waren landbouwers, leden van actiegroepen,
         statenleden, raadsleden en bestuurders aanwezig. De presentatie die is gegeven is te vinden op de
         website van Hunze en Aa’s. Er hebben 25 inwoners een formulier achtergelaten, waarvan 7 voor het
         peilbesluit. Deze zijn inmiddels beantwoord en afgehandeld.
         De zoektocht naar de       plekken voor extra oppervlaktewater in bepaalde peilgebieden wordt voortgezet.
         Het   peilbesluit  en   maatregelenplan wordt op 3 september aan het Dagelijks Bestuur gepresenteerd,
         daarna komt het peilbesluit ter inzage te liggen. Het maatregelenplan gaat via de omgevingsvergunning
         “wateractiviteiten” ter inzage.
                                                                Pagina 1van 3
                                                                                                                     0000000115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30035006
            Aanvulling door Nedmag: het rapport van Royal HaskoningDHV concludeerde dat er met het realiseren
            van het Winningsplan 2018 veel meer peilvakken nodig waren. Het Waterschap heeft daarentegen
            peilvakken kunnen combineren. Nedmag zou in de toekomst het Waterschap eerder willen betrekken bij
            een dergelijke studie, om in een eerder stadium meer inzicht te krijgen in het watersysteem.
            De  voormalige vuilstort krijgt    een   nieuw  visvriendelijk gemaal      en een   aangepaste   stuw. Dit werk is lokaal
            aanbesteed. Er vinden momenteel voorbereidende werkzaamheden                        plaats, het project gaat 15 maart in
            uitvoering. Het enige issue is dat de aansluiting door Enexis pas              in  week 42 is ingepland, hier zullen de
            projectleiders zich over buigen.
            4. Voortgang      en vervolg rioleringsstudies; (gemeenten)
            Dit punt is door      tijdgebrek niet aan de orde gekomen.              Dit zal   tijdens de vergadering    van   16 april
            behandeld worden.
            5. Resultaten onderzoek ‘Blinde vlekken’ door            Witteveen+Bos; (Witteveen+Bos)
            Nog niet iedereen heeft de concept resultaten ontvangen, dit wordt                    opnieuw verstuurd    naar  de leden
            van  deze   vergadering.   [EEE geeft op hoofdlijnen         een   toelichting:
                 eo    De  achtergrond   van  het onderzoek is primair financieel: maken Veendam en Midden-Groningen
                       nog   kosten  i.v.m. Nedmag’s bodemdaling die door Nedmag vergoed zouden moeten worden
                       maar   die nog niet of onvoldoende in beeld        zijn?
                 eo    Witteveen+Bos heeft alle “assets”      van  de gemeenten in kaart         gebracht, zoals gebouwen, wegen,
                       waterkeringen, landbouwgronden, damwanden, oppervlaktewater, etc.
                 eo    Witteveen+Bos geeft een mondelinge toelichting op de conceptuele rapportage.
            In het   algemeen wordt geconcludeerd door de werkgroep dat het rapport                  nog onvoldoende de focus     legt
            op de assets      van  de gemeenten. Aan alle leden wordt verzocht               om   feedback door te geven     aan  BES
            Een     geactualiseerde versie van de rapportage zal tijdens de volgende werkgroep-vergadering ter
            informatie worden       aangeboden. Deze rapportage zal vervolgens ook met de stuurgroep worden gedeeld.
            6. Voortgang werkzaamheden           WHC-1/WHC-2; (Nedmag)
            Dit punt is door      tijdgebrek   niet   aan de orde gekomen.          Dit zal   tijdens de vergadering    van   16 april
            behandeld worden.
            7. Stand van zaken      gebiedsproces; (Provincie)
            Dit punt is door      tijdgebrek   niet   aan de orde     gekomen.      Dit zal   tijdens de vergadering    van   16 april
            behandeld worden.
            8. Notulen     overleg  12 december en acties
            Het  concept besprekingsverslag is ongewijzigd goedgekeurd.
         Actielijst
         Uit  overleg | Onderwerp                                                          Actiehouder(s)            Status/
         dd.                                                                                                         Planning
         Feb '23          Starten project maatregelen bij daling  >  65 cm                 Waterschap                Gereed
         Dec 2023         H&A’s  communicatieplan project maatregelen bij daling       >
                                                                                         | Waterschap                Z.5.m.
                          65  cm verspreiden binnen de ambtelijke werkgroep
         Juni 2023        Eindrapportages fase 1 rioleringsstudies met Nedmag | Veendam,                  Midden- | Gereed
                          delen                                                            Groningen
         Juni 2023        Fase 2 rioleringsstudies in gang zetten                          Veendam,       Midden- | Z.s.m.
                                                                                           Groningen, Nedmag
         Dec 2023         Stand van zaken gebiedsproces Veenkolonién/Nedmag | Provincie                              Z.s.m.
                          delen
                                                                    Pagina 2 van 3
                                                                                                                                       0000000116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30035006
         Actielijst
         Uit overleg    | Onderwerp                                                         Actiehouder(s)           Status/
         dd.                                                                                                         Planning
         Sep 2023         Proces beéindiging Hanselman monitoring uitwerken en | Nedmag                              Gereed
                          voorleggen aan de werkgroep
         Dec 2023         Feedback        op     uitwerking      proces       beéindiging | Veendam,       Midden- | Gereed
                          gebouwmonitoring Hanselman naar Nedmag                            Groningen, provincie,
                                                                                            waterschap
         Dec 2023         Proces     beéindiging     gebouwmonitoring         Hanselman | Nedmag                     Gereed
                          updaten    o.b.v.   de  feedback    van  Veendam,      Midden-
                          Groningen, de provincie en het waterschap en na
                          fiattering door de ambtelijke werkgroep in gang zetten
         Sep 2023         Nagaan of het “blinde vlekken” onderzoek inmiddels is                                      Gereed
                          gestart
         Sep 2023         Navraag doen bij     EZK  of er bij de verwijdering van een | SodM                         Gereed
                          boorgat   dat deel uitmaakt    van een   mijnbouwwerk geen
                          instemming    met een   verwijderingsplan nodig is
         Sep 2023         Actuele    stand    van   zaken bodemdaling delen met | Nedmag                             Gereed
                          werkgroep
         Sep 2023         Stand  van  zaken bodemdaling standaard op de agenda              Provincie                Gereed
         Sep 2023         Notulen   bijeenkomst 20-6 aanpassen en verspreiden               Nedmag                   Gereed
         Dec 2023         Definitieve notulen bijeenkomst 26-9 verspreiden, samen | Nedmag                           Gereed
                          met concept notulen bijeenkomst 12-12
         Dec 2023         Bestuurlijk overleg plannen                                       Provincie                April 2024
                9.  Overleg      met de    omgeving     en   Overige zaken (w.v.t.t.k.);
                     Oo     Nedmag;
                                 =
                                      Bodemdaling eind 2023 was 62cm t.o.v. 1993
                                 =
                                      Eindrapportage rioleringsonderzoek fase 1 is binnen.                               c
                                                                                                                            gaat een
                                      startgesprek inplannen       met  rioleringsdeskundigen       van  de  gemeente   Veendam    en
                                      Midden-Groningen         voor fase  2.
                                 =
                                      Eris nog geen zitting datum gepland voor de hogere beroepsprocedure bij de Raad
                                      van  State.
                                      |n mei 2024    gaat Nedmag put TR-5 verwijderen, deze is al                aantal jaren buiten
                                 *=
                                                                                                             een
                                      gebruik. Vervolgens wordt deze put nog een jaar gemonitord                 om er   zeker van te
                                      zijn dat deze lekvrij is. Daarna volgt de laatste plug.
                            Waterschap       Hunze en    Aa's;
                            Gemeente Veendam;
                            Gemeente       Midden-Groningen;
                            Staatstoezicht op de Mijnen;
                                 =
                                      Actie  afgerond (zie actielijst)
                            Provincie
            11. Datum      volgende vergadering
            Dinsdag   16   april 2024, 10.00-12.00     uur,  Waterschapshuis, de uitnodiging        is reeds door          verstuurd.
                                                                     Pagina 3  van 3
                                                                                                                                      0000000117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>