<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141029
                                           Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag
                                                      Definitief besprekingsverslag
         Datum:                                           26 september 2023
         Locatie:                                         Waterschap Hunze en Aa’s
         Aanwezig:
                                  AE
                                        (voorzitter)      Provincie Groningen
                                                          Provincie Groningen
                                                          Waterschap Hunze en Aa’s
                                                          Gemeente Midden-Groningen
                           (via Teams)                    Staatstoezicht op de Mijnen
                                                          Nedmag
                         (secretaris)                     Nedmag
         Afwezig  met   kennisgeving:                                           gemeente Veendam.
         1.  Opening   en   vaststellen   agenda
         De voorzitter opent de       vergadering.    Er zijn geen aanvullingen op de agenda.                    EE
                                                                                                                      heeft de
         gemeente Veendam verwisseld             voor  de  provincie Groningen en zal                           IEEE opvolgen
         als deze met pensioen gaat.                               zal [JEEZY    rol werkgroeplid
                                                                                    als                namens   de gemeente
         Veendam tijdelijk overnemen, totdat er een opvolger voor                        is gevonden. l.v.m. haar afwezigheid
         zal         de honneurs waarnemen en een terugkoppeling naar                   IEEE
                                                                                              verzorgen.
                                                                                                                    EE
                                                                                                                         houdt
         zich binnen Nedmag bezig met public affairs en is aanwezig i.v.m. afwezigheid van
         2. Voorstel   Nedmag beéindigen gebouwmonitoring Hanselman, stand                      van zaken
         Op basis van de uitkomsten van de bespreking             van   het voorstel met de    verantwoordelijke bestuurders,
         zal het volgende proces in gang worden gezet:
               a)  Ervindt    z.s.m.  nog  een  (mogelijk laatste) monitoringsronde plaats;
               b)  Hanselman zal      om een    eindrapportage van de monitoring gevraagd worden incl. een advies
                   over nut en noodzaak van het continueren van de monitoring, met inachtname van het
                   oorspronkelijke doel van de monitoring;
               c) Op basis van de eindrapportage en het advies zal een definitief besluit over beéindiging van de
                   monitoring worden genomen;
               d) Deelnemers aan de monitoring zullen over dit proces door de werkgroep geinformeerd worden,
                   voorafgaand aan de onder a genoemde monitoringsronde.
         Het proces zal door      Nedmag in overleg met Hanselman nader vormgegeven worden                  en voorafgaand
         aan   de start  aan   de werkgroep worden voorgelegd.
         3. Plan  van aanpak realisatie waterhuishoudkundige maatregelen, stand van zaken september 2023
         De   aanbesteding van de waterhuishoudkundige aanpassingen bij de voormalige stort in Veendam staat
         gepland voor het 4° kwartaal, de uitvoering van de werkzaamheden start naar verwachting in het 1°
         kwartaal 2024.
         Op 20 oktober a.s. organiseert Hunze en Aa’s een interne kick off meeting van het project voor de
         realisatie van waterhuishoudkundige maatregelen i.v.m. de verdergaande bodemdaling vanaf 65 cm
         t.0.v. 1993. Het rapport van Royal HaskoningDHV van 8 januari 2021 is de basis voor de te realiseren
         maatregelen. Tijdens de verdere uitwerking zal waar mogelijk optimalisatie plaatsvinden. Globale
         indicatieve planning van het project: voorbereiding in 2024, uitvoering in 2025.
         4.  Voortgang     en  vervolg rioleringsstudies
         J&L heeft de     eindrapportages van fase 1 opgeleverd aan Veendam en Midden-Groningen en ook de
         offertes voor fase 2 zijn beschikbaar. Veendam en Midden-Groningen zullen de fase 1 rapportages
         delen met Nedmag, waarna afstemming zal plaatsvinden over de start van fase 2.
                                                                  Pagina 1van 3
                                                                                                                               0000000001
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141029
            5. ‘Blinde vlekken’ onderzoek door Witteveen+Bos, stand van zaken
            De  gemeente Veendam heeft de opdracht verstrekt, het onderzoek                      zou na  de  zomer  2023 starten.
                    zal navragen of dat inmiddels         gebeurd   is.
            6. Voortgang werkzaamheden             WHC-1/WHC-2
            De werkzaamheden          zijn vrijwel afgerond en het testen van de nieuwe installaties is in volle gang. De
            eerste winning uit de nieuwe winningsputten staat gepland voor oktober. Het open huis voor
            omwonenden zal naar verwachting eind oktober georganiseerd worden, i.p.v. eind september. Eind
            september is er wel een open dag bij Nedmag, maar dan op de productielocatie aan de Billitonweg.
            7. Verwijdering VE-2
            Op 4 mei jl. had Nedmag         EZK verzocht om     instemming       met het   verwijderingsplan    voor winningsput     VE-
            2. EZK had het verzoek in       behandeling genomen         maar    heeft in tweede instantie aangegeven dat         er  geen
            instemming nodig       is,  omdat   het  boorgat  VE-2   onderdeel      is van een mijnbouwwerk en geen
            alleenstaand boorgat. De procedure is vervolgens gestopt.                                   zal hierover zijn licht
            opsteken bij   EZK.
            In overeenstemming met het plan zijn er in wk 35 en 36 2 afsluitingen geplaatst in VE-2. De winningsput
            zal de komende periode gedurende min. 3 maanden worden gemonitord. Als daarbij geen
            bijzonderheden      aan    het licht komen wordt de laatste        afsluiting begin   2024   geplaatst, waarna    de put tot
            3  m onder het maaiveld wordt          verwijderd.
            Bij de werkzaamheden in wk 35 en 36 heeft Nedmag 2 klachten uit de omgeving ontvangen: 1 over een
            kraan die door Borgercompagnie reed i.p.v. via de Veendammerweg en de Kalkwijk en 1 over geluid. Bij
            Veendam, Midden-Groningen, de provincie en SodM zijn geen klachten binnengekomen.
            8. Stand  van   zaken    gebiedsproces
                                  heeft middels      een memo gedateerd 27-7-2023 de werkgroep geinformeerd over de
            stand  van  zaken   en   de  planning t.a.v. gebiedsproces Transitie Landelijk Gebied (TLG), waar het
            gebiedsproces Nedmag in ondergebracht is. De planning omvat 0.a. een tweede gesprek met het
            waterschap en met Nedmag. Zoals eerder binnen de werkgroep besproken moet het gebiedsproces
            niet leiden tot uitstel van de implementatie van de i.v.m. de bodemdaling door Nedmag’s zoutwinning
            voor functiebehoud benodigde waterhuishoudkundige maatregelen. (Indien nodig kunnen reeds
            getroffen maatregelen ongedaan worden gemaakt.)
            9. Notulen    overleg   20   juni en  acties
            Het  concept besprekingsverslag wordt goedgekeurd, onder de voorwaarde dat de door
             RES
                   cemaakte opmerkingen           er nog in verwerkt worden.
         Actielijst
         Uit  overleg | Onderwerp                                                            Actiehouder(s)            Status/
         dd.                                                                                                           Planning
         Feb '23         Starten  project maatregelen bij daling > 65 cm                     Waterschap                Oktober 2023
         Juni 2023       Eindrapportages fase 1 rioleringsstudies met Nedmag                 Veendam, Midden-          Oktober 2023
                         delen                                                               Groningen
         Juni 2023       Fase 2  rioleringsstudies   in gang zetten                          Veendam, Midden-           November 2023
                                                                                             Groningen, Nedmag
         Juni 2023       Stand van zaken en plan van aanpak gebiedsproces                    Provincie                 Gereed,   zie memo
                         Veenkolonién/Nedmag delen                                                                                        d.d.
                                                                                                                       27-7-2023
         Juni 2023       Uitkomst   overleg   met  bestuurder(s) over beéindiging            Midden-Groningen/         Gereed
                         Hanselman monitoring       terugkoppelen aan Nedmag                 Veendam
                                                                                             (de provincie  en
                                                                                             Hunze  en  Aa’s hebben
                                                                                             al teruggekoppeld)
                                                                      Pagina 2 van 3
                                                                                                                                            0000000002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141029
         Actielijst
         Uit overleg | Onderwerp                                                   Actiehouder(s)          Status/
         dd.                                                                                               Planning
         Juni 2023     Brief over start Hanselman   monitoring opzoeken       en   Nedmag                  Gereed
                       delen
         Juni 2023     Brief naar omgeving over verwijdering VE-2 delen met        Nedmag                  Gereed
                       ambtelijke werkgroep en op Nedmag website plaatsen
         Sep 2023      Proces beéindiging Hanselman monitoring uitwerken en        Nedmag                  Oktober 2023
                       voorleggen aan de werkgroep
         Sep 2023      Nagaan of het “blinde viekken” onderzoek inmiddels is                               Oktober 2023
                       gestart
         Sep 2023      Navraag doen bij   EZK of er bij de verwijdering van een    SodM                    December 2023
                       boorgat dat deel uitmaakt van een mijnbouwwerk geen
                       instemming met een verwijderingsplan nodig is
         Sep 2023      Actuele stand van zaken bodemdaling delen met               Nedmag                  Oktober 2023
                       werkgroep
         Sep 2023      Stand van zaken bodemdaling standaard op de agenda          Provincie               December 2023
         Sep 2023      Notulen bijeenkomst 20-6 aanpassen en verspreiden           Nedmag                  September 2023
            10. Overleg  met de   omgeving en overige zaken
                Het is nog steeds de    bedoeling een bewonersbijeenkomst Veendam over de zoutwinning van
                Nedmag    te organiseren, maar het is nog niet gelukt om een datum te vinden waarop (inmiddels
                demissionair) staatssecretaris Vijlbrief en Inspecteur Generaal der Mijnen Kockelkoren kunnen. Er
                komt een plenair onderdeel met presentaties, gevolgd door een informatiemarkt waar bewoners in
                gesprek kunnen gaan met EZK, SodM, de gemeente en Nedmag.
                De nieuwe gedeputeerde Susan Top zal Nedmag bezoeken. Naast kennismaking zullen de stand van
                zaken met betrekking tot de vergunningen en met betrekking tot de winning aan de orde komen,
                alsmede het opzetten van een gebiedsfonds. Hierover hebben de provincie en Nedmag reeds
                eerder gesproken, waarna Nedmag in afwachting van de contourennota aanpassing Mijnbouwwet
                toegezegd heeft haar gedachten terug te koppelen. Ter info: in opdracht van EZK doet Rebelgroup
                onderzoek naar het opzetten van een gebiedsfonds.
                Het is nog niet bekend wanneer de Raad van State uitspraak zal doen in de beroepsprocedure tegen
                de instemming met Nedmag’s winningsplan uit 2018.
                Het is de laatste vergadering van de werkgroep waarbij                     aanwezig is. Communicatie
                over zijn afscheid volgt.
            11. Datum   volgende vergadering
            Dinsdag  12 december     2023, 10.00   —
                                                      12.00 uur,  Waterschapshuis.
                                                                  Pagina 3 van 3
                                                                                                                          0000000003
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>