<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>28370940
                                          Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag
                                                         Definitief besprekingsverslag
         Datum:                                               20 juni 2023
         Locatie:                                             Waterschap Hunze         en Aa’s
         Aanwezig:
                                 AE
                                       (voorzitter)           Provincie   Groningen
                                                              Provincie   Groningen
                                                              Waterschap Hunze en Aa’s
                                                              Waterschap Hunze en Aa’s (agendapunten        6 en  7)
                                                              Gemeente Midden-Groningen
                                                              Gemeente Midden-Groningen
                                                              Gemeente Veendam
                                                              Staatstoezicht op de Mijnen
                                                              Nedmag
                                                              Nedmag
         1. Opening   en   vaststellen   agenda
         De voorzitter opent de      vergadering. Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Het gebiedsproces Nedmag
         is inmiddels ondergebracht in het gebiedsproces Veenkolonién, dat deel uitmaakt van het Nationaal
                                                  INEEE
         Programma Landelijk Gebied.                                     is aanwezig vanuit haar rol als helft van het duo dat het
         gebiedsproces Veenkolonién trekt,               IEEE
                                                                          is de andere helft.                   is projectbegeleider
         bij Hunze en Aa’s en in die hoedanigheid betrokken bij het realiseren van waterhuishoudkundige
         maatregelen i.v.m. de bodemdaling door Nedmag’s zoutwinning.                                            zal EEE
                                                                                                                                    rol
         overnemen binnen de ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag.                                                is Codrdinator
         Communicatie bij Nedmag en sluit aan i.v.m. afwezigheid van
         2. Stand van zaken      gebiedsproces
         Doel                                                               in het                 2024 de resultaten       het
                       IEEE
               van                        en    IEEE
                                                                   is om             voorjaar  van                      van
         gebiedsproces Veenkolonién op te leveren. Gezien de beschikbare tijd zullen deze een relatief hoog
         abstractieniveau hebben. Het streven is om nog véor de zomer 2023 het plan van aanpak voor het
         proces   gereed   te hebben. Dit omvat o0.a. de           oplevering van een gebiedsschets in februari 2024.
                               zal begin juli  de stand        van  zaken en het plan van aanpak met de werkgroep delen.
                mez  BEER
                            geeft  aan  dat SodM        beschikbaar      is om input te leveren bij de informatieavonden, als
         daar behoefte aan is. Zoals eerder binnen de werkgroep besproken moet het gebiedsproces niet leiden
         tot uitstel van de implementatie van de i.v.m. de bodemdaling door Nedmag’s zoutwinning voor
         functiebehoud benodigde waterhuishoudkundige maatregelen. Indien nodig kunnen reeds getroffen
         maatregelen ongedaan worden gemaakt.
         3. Vervolg VoVo uitspraak 9 juni 2023
         Op 24 januari jl. heeft het ministerie van EZK een aangepast instemmingsbesluit met het Winningsplan
         2018 en een aangepaste omgevingsvergunning voor de diepboringen gepubliceerd.
         Bij de Raad van State waren door 3 partijen verzoeken om een voorlopige voorziening ingediend, om de
         aangepaste vergunningen niet van kracht te laten worden. De voorzieningenrechter van de Raad van
         State heeft de gevraagde voorlopige voorzieningen niet toegewezen, afgezien van het hervatten van de
         actieve winning uit TR-9. Dit betekent dat de vergunning voor de ontwikkeling van de nieuwe cavernes
         VE-5 en -7 sinds 9 juni van kracht is. De verwachting is dat eind Q3/begin Q4 met deze ontwikkeling
         wordt gestart. De bodemprocedure zal nog enige tijd vergen.
         Artikel 10 in het instemmingsbesluit stelt dat er een openbaar te raadplegen meet- en regelprotocol
         dient te zijn. Dat is er inmiddels al ruim een jaar en het wordt ieder kwartaal gelipdatet. De laatst
         gepubliceerde update is die van Q4 2022, te vinden op www.nedmag.nl/kennisbank, onder de naam
         “Meet &    Regelplan Mining Q4 2022”.
                                                                       Pagina  1 van 4
                                                                                                                                        0000000070
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>28370940
         4. Voorstel  Nedmag beéindigen gebouwmonitoring Hanselman
         Binnen de   provincie Groningen en het waterschap is het voorstel met de betrokken bestuurder(s)
         besproken. Binnen Veendam en Midden-Groningen nog niet. De provincie ziet graag in ieder geval nog
         1, mogelijk laatste, monitoringsronde uitgevoerd worden, bij voorkeur nog in 2023, gevolgd door een
         eindrapportage, voorafgaand aan een definitief besluit. Bij Veendam staat de bespreking door B&W
         gepland op 27-6. Groningen, het waterschap, Midden-Groningen en Veendam zullen de uitkomst van
         het overleg met hun bestuurder(s) per mail naar Nedmag terugkoppelen, waarna besloten kan worden
         of en hoe de gebouwmonitoring kan worden beéindigd. Nedmag zal de brief die bij de start van de
         monitoring naar betrokken gestuurd is opzoeken. De (eventuele) brief over beéindiging van de
         monitoring dient in principe dezelfde afzender te hebben.
         5. Verwijderingsplan VE-2
         Op 4 mei jl. heeft Nedmag       EZK verzocht om   instemming      met het verwijderingsplan voor winningsput
         VE-2. SodM heeft inmiddels       geadviseerd.   De diverse decentrale overheden      zijn ook om advies
         gevraagd. Indien gewenst kunnen zij EZK om het SodM advies vragen.
         Nedmag dient enige tijd voor aanvang van de werkzaamheden een zogenaamde BARMM melding in.
         Deze wordt door EZK in de lokale media gepubliceerd. Rond dat moment stuurt Nedmag omwonenden
         een brief, die ook met de werkgroep gedeeld en op de Nedmag website geplaatst zal worden.
         6. Presentatie  projectgroep stort Veendam
         De  werkomschrijving van de benodigde waterhuishoudkundige maatregelen bij de                stort is gereed. Na
         de  zomer  worden de werkzaamheden aanbesteed. De realisatie is nog in 2023.
         7. Plan van  aanpak realisatie waterhuishoudkundige maatregelen bij daling > 65 cm t.o.v. 1993
         Later dit jaar organiseert Hunze en Aa’s een aftrapbijeenkomst. Het rapport van Royal HaskoningDHV
         van 8 januari 2021 is de basis voor de te realiseren maatregelen. Tijdens de verdere uitwerking zal waar
         mogelijk optimalisatie plaatsvinden. Globale indicatieve planning: voorbereiding in 2024, uitvoering in
         2025.
         8. Voortgang   en vervolg rioleringsstudies
         Na het  overleg  op 2 maart   jl. met J&L, Veendam, Midden-Groningen en Nedmag is het stil gebleven. J&L
         heeft nog geen eindrapportages van fase 1 opgeleverd en ook nog geen offertes ingediend voor fase 2.
         Veendam en Midden-Groningen zullen navraag doen bij J&L.
         9. Voorstel ‘blinde viekken’ onderzoek door Witteveen+Bos, stand             van  zaken
         De  gemeente Veendam heeft de opdracht verstrekt, het onderzoek              start na de zomer 2023.
         10. Voortgang werkzaamheden           WHC-1/WHC-2
         De werkzaamheden zullen in        juli voor het overgrote deel zijn afgerond. Eind juni worden met een drone
         filmopnames gemaakt op      WHC-1,      die op de Nedmag website worden geplaatst. In juli wordt een laatste
         e-mail nieuwsbrief   verspreid, die ook op de Nedmag website zal worden geplaatst. In september zal             er
         een   open huis voor  omwonenden worden georganiseerd, net als tijdens de boringen in 2022.
         11. Notulen   overleg 14 februari en acties
         Het  concept besprekingsverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
         12.  Overleg met de omgeving en overige zaken
         eo
              Bewonersbijeenkomst Veendam over de zoutwinning van Nedmag: het is nog niet gelukt om een
              datum te vinden waarop staatssecretaris Vijlbrief en Inspecteur Generaal der Mijnen Kockelkoren
              kunnen.        mez    BEER
                                          biedt aan te helpen. Er komt een plenair onderdeel met presentaties,
              gevolgd door een informatiemarkt waar bewoners in gesprek kunnen gaan met EZK, SodM, de
              gemeente en Nedmag. Ter info: later zal Veendam een soortgelijke bijeenkomst organiseren over
              opslag/winning in Zuidwending.
                                                              Pagina 2 van 4
                                                                                                                            0000000071
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>28370940
         e De  provincie heeft met EZK, Nedmag en Nobian gesproken over het opzetten van een gebiedsfonds.
           In afwachting van de contourennota aanpassing Mijnbouwwet heeft Nedmag toegezegd haar
           gedachten terug te koppelen.
                                                    Pagina 3 van 4
                                                                                                           0000000072
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>28370940
            13. Datum   volgende vergadering
            26 september 2023, 10.00 12.00—
                                                    uur, Waterschapshuis
         Actielijst
         Uit overleg | Onderwerp                                                 Actiehouder(s)          Status/
         dd.                                                                                             Planning
         Nov ‘22       Voorstel  beéindiging monitoring panden binnen en         Nedmag                  Gereed
                       buiten  bodemdalingsgebied Nedmag
         Feb 23        Afspraak plannen met gemeenten over concept               Nedmag                  Gereed
                       rapporten en offerte nader onderzoek riolering JenL
         Feb '23       Presentatie projectgroep stort Veendam                    Waterschap              Gereed
         Feb '23       Opdracht geven aan Witteveen+Bos voor ‘blinde viekken |   Veendam                 Gereed
                       onderzoek’
         Feb 23        Starten  project maatregelen bij daling > 65 cm           Waterschap              2023
         Juni 2023     Fase 1  rioleringstudies afronden fase 2 in gang   zetten Veendam   en  Midden- | September   2023
                                                                                 Groningen
         Juni 2023     Stand  van  zaken en  plan van aanpak gebiedsproces       Provincie               Juli 2023
                       Veenkolonién/Nedmag delen
         Juni 2023     Uitkomst   overleg met  bestuurder(s) over beéindiging    Midden-Groningen/       2.5.m.
                       Hanselman monitoring     terugkoppelen aan Nedmag         Veendam
                                                                                 (de provincie en
                                                                                 Hunze  en Aa’s hebben
                                                                                 al teruggekoppeld)
         Juni 2023     Brief over start Hanselman monitoring    opzoeken     en  Nedmag                  Juli 2023
                       delen
         Juni 2023     Brief naar omgeving over verwijdering VE-2 delen met      Nedmag                  Juli/augustus 2023
                       ambtelijke werkgroep en op Nedmag website plaatsen
                                                                 Pagina 4 van 4
                                                                                                                            0000000073
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>