<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>28370438
                                            Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag
                                                       Concept besprekingsverslag
         Datum:                                             12 december 2023
         Locatie:                                           Waterschap    Hunze   en Aa’s
                                                            Provincie Groningen
                                                            Waterschap Hunze en Aa’s
                                                            Waterschap Hunze en Aa’s
                                                            Gemeente Veendam
                         Je
                                                            Nedmag
                  I
                     EEE
                           (secretaris)                     Nedmag
         Afwezig    met  kennisgeving:
          EFT   srr:  BRED                                  Staatstoezicht op de Mijnen
           Ak
                                                            Gemeente Midden-Groningen
         1. Opening      en   vaststellen   agenda
         De voorzitter opent de         vergadering.   Er  zijn geen aanvullingen op de agenda. Wel wordt besloten  om
                                                                                                  IEEE
         eerst   punt 3    te behandelen en daarna        punt 2, i.v.m. de aanwezigheid    van            bij punt 3. EX
                        heeft binnen Veendam de rol          van           overgenomen, ad interim.
         2. (Beéindiging?) gebouwmonitoring Hanselman, stand                    van   zaken
         In september 2023 is het volgende besloten:
              a)     Ervindt    z.s.m.  nog  een  (mogelijk laatste) monitoringsronde plaats;
              b)     Hanselman zal      om een    eindrapportage van de monitoring gevraagd worden incl. een advies
                     over nut en noodzaak van het continueren van de monitoring, met inachtname van het
                     oorspronkelijke doel van de monitoring;
              c) Op basis van de eindrapportage en het advies zal een definitief besluit over beéindiging van de
                     monitoring worden genomen;
              d) Deelnemers aan de monitoring zullen over dit proces door de werkgroep geinformeerd worden,
                    voorafgaand aan de onder a) genoemde monitoringsronde.
         Het proces is door        Nedmag in overleg met Hanselman nader vormgegeven, zie de mail d.d. 11-12-2023
         16.57    uur.  Afgesproken is dat Veendam, Midden-Groningen, de provincie en het waterschap z.s.m. per
         mail zullen reageren. Hun reacties zullen verwerkt worden waarna het proces, na fiattering door de
         ambtelijke werkgroep, door Nedmag in gang gezet zal worden.
         3. Plan    van aanpak realisatie waterhuishoudkundige maatregelen, stand van zaken december 2023
         De  aanbesteding van de waterhuishoudkundige aanpassingen bij de voormalige stort in Veendam
         wordt in 2023 afgerond. De uitvoering van de werkzaamheden start in het 1° kwartaal 2024, oplevering
         van  de werkzaamheden wordt verwacht in mei 2024.
         De start up van Hunze en Aa’s           project voor de realisatie van waterhuishoudkundige maatregelen i.v.m.
         de  verdergaande bodemdaling vanaf 65 cm t.o.v. 1993, heeft op 20 oktober plaatsgevonden. Op basis
         van de start up wordt door H&A’s een projectplan opgesteld, incl. een communicatieplan. Het
         communicatieplan zal met de ambtelijke werkgroep worden gedeeld, om bestuurders en event.
         volksvertegenwoordigers daarover te kunnen informeren. De eerste fase van het project omvat het
         opstellen van een maatregelenplan (waarbij het rapport van Royal HaskoningDHV van 8 januari 2021 als
         vertrekpunt gehanteerd wordt) en een peilbesluit. Als de contouren van het maatregelenplan en
         peilbesluit zichtbaar zijn geworden is Hunze en Aa’s voornemens begin februari een inloopsessie te
         organiseren voor het gebied, waarbij ook Nedmag aanwezig zal zijn. Globale indicatieve planning van
         het project: voorbereiding in 2024, uitvoering in 2025.
                                                                    Pagina 1van 3
                                                                                                                          0000000075
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>28370438
            4. Voortgang      en vervolg rioleringsstudies
            J&L heeft de     eindrapportages van fase 1 opgeleverd aan Veendam en Midden-Groningen en ook de
            offertes voor fase 2 zijn beschikbaar. Veendam en Midden-Groningen zullen de fase 1 rapportages
            delen met Nedmag, waarna afstemming zal plaatsvinden over de start van fase 2. De fase 1
            eindrapportages zijn nog niet gedeeld. Deze vormen het vertrekpunt voor fase 2. Daarom is accordering
            door de gemeentes en Nedmag essentieel, voordat fase 2 gestart kan worden.
            5. ‘Blinde viekken’ onderzoek door          Witteveen+Bos, stand van zaken
            De  gemeente Veendam heeft de opdracht verstrekt en het onderzoek loopt. Verwacht wordt dat het in
            januari  a.s.  afgerond kan worden. De achtergrond van het onderzoek is primair financieel: maken
            Veendam     en   Midden-Groningen nog kosten i.v.m. Nedmag’s bodemdaling die door Nedmag vergoed
            zouden moeten worden maar die nog niet of onvoldoende in beeld zijn?
            6. Voortgang werkzaamheden WHC-1/WHC-2
            De werkzaamheden op WHC-1             zijn gereed, de eerste winning uit VE-7 heeft inmiddels plaatsgevonden.
            Op  7 december      was   er  een kijkavond voor omwonenden. De werkzaamheden op WHC-2 verkeren in de
            afrondende fase, het testen en in gebruik nemen staat voor de komende maanden gepland.
            7. Verwijdering VE-2
            In wk 35 en 36 2023       zijn 2 extra afsluitingen geplaatst in VE-2. Monitoring van de winningsput loopt. De
            planning   is de 4°  en  laatste afsluiting begin 2024 te plaatsen, waarna de put tot 3 m onder het maaiveld
            wordt   verwijderd.
            8. Stand   van zaken gebiedsproces
            Het  gebiedsproces Nedmag is ondergebracht in het gebiedsproces Transitie Landelijk Gebied (TLG).
                                   heeft de werkgroep op 27-7-2023 geinformeerd over de status daarvan. Sindsdien
            hebben het waterschap en Nedmag met                         en haar collega        (EEX BEER
                                                                                                         gesproken, maar de
            actuele status van het gebiedsproces TLG is niet bekend.                 zal navraag doen. Misschien ten
            overvlioede: het gebiedsproces mag/zal niet leiden tot uitstel van de implementatie van de i.v.m. de
            bodemdaling door Nedmag’s zoutwinning voor functiebehoud benodigde waterhuishoudkundige
            maatregelen. (Indien nodig kunnen reeds getroffen maatregelen ongedaan worden gemaakt.)
            9. Notulen     overleg   26  september en    acties
            Het  concept besprekingsverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
         Actielijst
         Uit overleg | Onderwerp                                                        Actiehouder(s)          Status/
         dd.                                                                                                    Planning
         Feb '23          Starten  project maatregelen bij daling > 65 cm               Waterschap              Gereed
         Dec 2023         H&A’s  communicatieplan project maatregelen bij daling | Waterschap                   Januari 2024
                          > 65 cm verspreiden binnen de ambtelijke werkgroep
         Juni 2023        Eindrapportages fase 1 rioleringsstudies met Nedmag           Veendam, Midden-        Z.s.m.
                          delen                                                         Groningen
         Juni 2023        Fase 2 rioleringsstudies in gang zetten                       Veendam, Midden-        Z.5.m,
                                                                                        Groningen, Nedmag
         Dec 2023         Stand van zaken gebiedsproces Veenkolonién/Nedmag             Provincie               Z.s.m.
                          delen
         Sep 2023         Proces beéindiging Hanselman monitoring uitwerken       en    Nedmag                  Gereed
                         voorleggen aan de werkgroep
         Dec 2023         Feedback op uitwerking proces beéindiging                     Veendam, Midden-        December 2023
                          gebouwmonitoring Hanselman naar Nedmag                        Groningen, provincie,
                                                                                        waterschap
         Dec 2023         Proces  beéindiging gebouwmonitoring Hanselman                Nedmag                  Januari 2024
                          updaten o.b.v. de feedback van Veendam, Midden-
                                                                   Pagina 2 van 3
                                                                                                                              0000000076
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>28370438
         Actielijst
         Uit   overleg | Onderwerp                                                       Actiehouder(s)          Status/
         dd.                                                                                                     Planning
                          Groningen, de provincie en het waterschap en na
                         fiattering door de ambtelijke werkgroep in gang zetten
         Sep 2023         Nagaan of het “blinde viekken” onderzoek inmiddels is                 1 2              Gereed
                          gestart
         Sep 2023         Navraag doen bij  EZK of er bij de verwijdering van een        SodM                    Maart 2024
                          boorgat dat deel uitmaakt van een mijnbouwwerk geen
                          instemming met een verwijderingsplan nodig is
         Sep 2023        Actuele stand van zaken bodemdaling delen met                   Nedmag                  Gereed
                          werkgroep
         Sep 2023         Stand van zaken bodemdaling standaard op de agenda             Provincie               Februari 2024
         Sep 2023         Notulen bijeenkomst 20-6 aanpassen en verspreiden              Nedmag                  Gereed
         Dec 2023         Definitieve notulen bijeenkomst 26-9 verspreiden,              Nedmag                  December 2023
                          samen met concept notulen bijeenkomst 12-12
         Dec 2023         Bestuurlijk overleg plannen                                    Provincie               Januari 2024
            10.   Overige zaken
            oe    Veendam overweegt om in februari/maart             een   info-sessie voor de gemeenteraad    over mijnbouw   in
                  Veendam te organiseren.
            e     Het lijkt wenselijk om in april 2024 een bestuurlijk overleg te plannen met als onderwerpen:
                      Oo    Gebouwmonitoring Hanselman
                      oO    Gebiedsproces
                      1)    Peilbesluit/maatregelenplan i.v.m. bodemdaling >65 cm op diepste punt
                      oO    Status vergunningen Nedmag.
            11. Datum     volgende vergadering
            Dinsdag    5 maart    2024, 9.30-11.30   uur,  Waterschapshuis, de uitnodiging       is reeds door
            verstuurd.
                                                                    Pagina 3 van 3
                                                                                                                                  0000000077
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>