<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30035003
         Agenda
         Betreft     :  Werkgroep Bodemdaling Nedmag
         Plaats      :  Waterschap Hunze en Aa's
         Datum       :12 december 2023
         Tijd        :  10.00  uur
           1.   Opening      en  Vaststellen   agenda;
           2.   Voorstel     Nedmag beéindigen gebouwmonitoring Hanselman,                      stand    van  zaken;
           3.   Plan     van  aanpak   realisatie  waterhuishoudkundige maatregelen                st.z.v. dec. '23   (WHA);
           4.   Voortgang       en vervolg rioleringsstudies (gemeenten);
           5.   Voorstel ‘blinde viekken onderzoek door               Witteveen+Bos;      st.v.z.  (gemeente Veendam);
           6.   Voortgang       werkzaamheden       WHC-1/WHC-2; (Nedmag);
           7.   Verwijdering VE-2;
           8.   Stand     van  zaken   gebiedsproces (Provincie,          memo                    5.1.2e
           9.   Notulen 26      september 2023       en  acties; verslag vaststellen:
                    Uit overleg  | Onderwerp                                                            Actiehouder(s)         Status/
                 | dd.                                                                                                         Planning
                    Juni 2023      Brief over start Hanselman     monitoring opzoeken      en
                                                                                                        Nedmag                 Gereed
                                   delen
                 |
                    Juni 2023      Brief naar  omgeving   over  verwijdering VE-2 delen met             Nedmag                 Gereed
                                   ambtelijke werkgroep en      op  Nedmag website plaatsen
                    Sep  2023      Proces  beéindiging Hanselman monitoring uitwerken          en
                                                                                                        Nedmag                 Oktober 2023
                                   voorleggen aan de werkgroep
                    Sep  2023      Nagaan of het “blinde viekken” onderzoek inmiddels          is                              Oktober 2023
                                   gestart
                    Sep  2023      Navraag doen bij   EZK of  er  bij de verwijdering van een           SodM                   December 2023
                                   boorgat   dat deel uitmaakt   van een   mijnbouwwerk geen
                                   instemming met een|verwijderingsplan nodig is
                    Sep  2023      Actuele stand van zaken bodemdaling delen met                        Nedmag                 Oktober 2023
                                   werkgroep
                    Sep  2023      Stand van zaken bodemdaling standaard op de agenda                   Provincie              December 2023
                    Sep  2023      Notulen bijeenkomst 20-6 aanpassen en verspreiden                    Nedmag                 September   2023
                   "Feb’23         Starten project maatregelen bij daling >65cm                         Waterschap             Oktober 2023
                    Juni 2023      Eindrapportages fase    1 rioleringsstudies    met  Nedmag           Veendam, Midden-       Oktober 2023
                                   delen                                                                Groningen
                    Juni 2023      Fase 2  rioleringsstudies  in gang zetten                            Veendam, Midden-       November 2023
                                                                                                        Groningen, Nedmag
                    Juni 2023      Stand van zaken en plan van aanpak gebiedsproces                     Provincie              Gereed, zie  memo
                                                                                                                                           5.1.2
                                   Veenkolonién/Nedmag delen                                                                      :
                                                                                                                               27-7-2023
                    Juni 2023      Uitkomst   overleg  met  bestuurder(s)    over  beéindiging          Midden-Groningen/      Gereed
                                   Hanselman    monitoring terugkoppelen aan Nedmag                     Veendam
                                                                                                        (de provincie en
                                                                                                        Hunze   en Aa’s hebben
                                                                                                        al teruggekoppeld)
           10.  Overleg      met de  omgeving     en  Overige     zaken    (w.v.t.t.k.);
                     e
                           Nedmag;
                     e
                           Waterschap     Hunze    en  Aa's;
                     eo    Gemeente Veendam; (bijjeenkomst Nedmag 2023                     ?)
                     e     Gemeente      Midden-Groningen;
                     e     Staatstoezicht op de      Mijnen;
                     M     Provincie
                                                                                                                                                 0000000110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30035003
         11. Datum volgende vergadering.
                                         0000000111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>