<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Projectnaam: 
Tidal Technology Center Grevelingendam
Ingevuld datum:
NB - Alleen gele velden zijn invoervelden
Exploitatieprognose Project- en Commercialisatiefase
Projectfase (max. 5 jaar)
Commercialisatiefase (terugbetaling subsidie max. 15 jaar na project
)
OMZET/OPBRENGSTEN
jaar 0
jaar 1
jaar 2
jaar 3
jaar 4
jaar 5
jaar 6
jaar 7
jaar 8
jaar 9
jaar 10
jaar 11
jaar 12
jaar 13
jaar 14
jaar 15
jaar 16
jaar 17
jaar 18
jaar 19
jaar 20
Totaal TOF gerealiseerde opbrengsten
1.100.000
1.115.000
1.130.450
1.146.364
1.162.754
1.179.637
1.197.026
1.214.937
1.233.385
1.252.387
1.271.958
1.292.117
1.312.880
1.334.267
1.356.295
1.378.984
1.027.353
1.051.424
1.076.217
1.101.753
1.128.056
TOTAAL OMZET/OPBRENGSTEN
1.300.000
1.321.000
1.342.630
1.364.909
1.387.856
1.411.492
1.435.837
1.460.912
1.486.739
1.513.341
1.540.741
1.568.964
1.598.033
1.627.974
1.658.813
1.690.577
1.348.295
1.381.993
1.416.703
1.452.454
1.489.278
TOTAAL DIRECTE KOSTEN
60.000
61.800
63.654
65.564
67.531
69.556
71.643
73.792
76.006
78.286
80.635
83.054
85.546
88.112
90.755
93.478
96.282
99.171
102.146
105.210
108.367
Bruto marge TOF
1.100.000
1.115.000
1.130.450
1.146.364
1.162.754
1.179.637
1.197.026
1.214.937
1.233.385
1.252.387
1.271.958
1.292.117
1.312.880
1.334.267
1.356.295
1.378.984
1.027.353
1.051.424
1.076.217
1.101.753
1.128.056
Bruto marge Overige (Niet TOF)
140.000
144.200
148.526
152.982
157.571
162.298
167.167
172.182
177.348
182.668
188.148
193.793
199.607
205.595
211.763
218.115
224.659
231.399
238.341
245.491
252.856
TOTAAL BRUTO MARGE
1.240.000
1.259.200
1.278.976
1.299.345
1.320.326
1.341.935
1.364.193
1.387.119
1.410.733
1.435.055
1.460.106
1.485.910
1.512.487
1.539.862
1.568.057
1.597.099
1.252.012
1.282.822
1.314.557
1.347.244
1.380.911
KOSTEN
TOTAAL KOSTEN
530.000
545.900
562.277
579.145
596.520
614.415
632.848
651.833
671.388
691.530
712.276
733.644
755.653
778.323
801.673
825.723
850.494
876.009
902.290
929.358
957.239
EBITDA (TOF)
Aflospotentieel commercialisatiefase
570.000
569.100
568.173
567.218
566.235
565.222
564.178
563.104
561.997
560.857
559.683
558.473
557.227
555.944
554.622
553.261
176.859
175.415
173.927
172.395
170.817
EBITDA (Niet TOF)
140.000
144.200
148.526
152.982
157.571
162.298
167.167
172.182
177.348
182.668
188.148
193.793
199.607
205.595
211.763
218.115
224.659
231.399
238.341
245.491
252.856
EBITDA Totaal (Input voor cashflow)
710.000
713.300
716.699
720.200
723.806
727.520
731.346
735.286
739.345
743.525
747.831
752.266
756.834
761.539
766.385
771.376
401.518
406.813
412.268
417.886
423.672
EBIT (TOF)
302.000
301.100
300.173
299.218
298.235
297.222
296.178
295.104
293.997
292.857
291.683
290.473
289.227
287.944
286.622
285.261
-91.141
-92.585
-94.073
-95.605
-97.183
EBIT (Niet TOF)
140.000
144.200
148.526
152.982
157.571
162.298
167.167
172.182
177.348
182.668
188.148
193.793
199.607
205.595
211.763
218.115
224.659
231.399
238.341
245.491
252.856
EBIT 
442.000
445.300
448.699
452.200
455.806
459.520
463.346
467.286
471.345
475.525
479.831
484.266
488.834
493.539
498.385
503.376
133.518
138.813
144.268
149.886
155.672
EBT (TOF)
99.500
108.725
117.923
127.093
136.235
145.347
154.428
163.479
172.497
181.482
190.433
199.348
208.227
217.069
225.872
234.636
-131.641
-122.960
-114.323
-105.730
-97.183
EBT (Niet TOF)
140.000
144.200
148.526
152.982
157.571
162.298
167.167
172.182
177.348
182.668
188.148
193.793
199.607
205.595
211.763
218.115
224.659
231.399
238.341
245.491
252.856
EBT
239.500
252.925
266.449
280.075
293.806
307.645
321.596
335.661
349.845
364.150
378.581
393.141
407.834
422.664
437.635
452.751
93.018
108.438
124.018
139.761
155.672
NETTO RESULTAAT / NETTO WINST (TOF)
39.625
45.494
51.311
57.074
62.783
68.435
74.029
79.564
85.036
90.444
95.787
101.063
106.269
111.403
116.464
121.448
-150.245
-144.648
-139.127
-133.682
-128.318
NETTO RESULTAAT / NETTO WINST (niet TOF)
140.000
144.200
148.526
152.982
157.571
162.298
167.167
172.182
177.348
182.668
188.148
193.793
199.607
205.595
211.763
218.115
224.659
231.399
238.341
245.491
252.856
NETTO RESULTAAT / NETTO WINST
(3.200.000)
€                           
 
179.625
189.694
199.837
210.056
220.354
230.734
241.197
251.746
262.384
273.113
283.936
294.856
305.875
316.998
328.226
339.564
74.414
86.751
99.214
111.809
124.538
Terugverdientijd
(3.200.000)
€                           
 
-3.020.375
-2.830.681
-2.630.845
-2.420.788
-2.200.434
-1.969.700
-1.728.503
-1.476.757
-1.214.374
-941.261
-657.326
-362.470
-56.595
260.403
588.629
928.193
1.002.607
1.089.357
1.188.572
1.300.380
1.424.918
IRR
3,8%
EBIT: earnings before interest and tax
EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortisation
21-11-2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> 
Aanvraagformulier 
subsidie
 
Provincie Zeeland
 
NAAM ACTIVITEIT / PROJECT
 
 
Naam
 
Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC
-
GD)
 
–
 
Technologische 
innovatie en test infrastructuur voor energiedijken en getijdenenergie.
 
 
 
GEGEVENS AANVRAGER
 
 
Naam instelling
 
T
idal Technology Center Grevelingendam
 
 
TTC Grevelingendam B.V.
 
Posta
dres i
nstelling
 
Ambachtsweg 9 L
 
Postcode en woonplaats
 
4421 SK
 
Kapelle
 
I
B
AN
-
nummer
 
NL
 
BIC
-
code
 
 
KvK
-
nummer
 
63097451
 
 
Contactpersoon
 
Dhr
.
 
 
 
 
 
Functie contactpersoon
 
Projects and Finance
 
Telefoonnummer
 
06
-
 
Faxnummer
 
n.v.t.
 
E
-
mailadres en evt. website
 
@bt
-
projects.com
 
 
 
 
GEGEVENS ACTIVITEIT / PROJECT
 
 
 
1
 
Hoe draagt de activiteit bij aan het beleid van de 
Provincie Zeeland
?
 
 
 
 
 
 
 
Het project sluit aan bij de 
prioritaire acties Zeeland in 
Stroomversnelling
.
 
In de ontwerp
-
rijkstructuurvisie is 
opgenomen dat de Grevelingen beperkt getij terugkrijgt via 
een doo
rlaat in de Brouwersdam, met ruimte voor private 
partijen voor de opwekking van duurzame getijdenenergie. 
 
Ter voorbereiding is het TTC GD opgenomen als onderdeel 
van het Deltaprogramma 2017. Dit sluit nauw aan bij de 
prioritaire actie 2 “Experimenteer
-
geb
ied Energietransitie en 
Deltatechnologie” en prioritaire actie 3 “University College for 
Engineering and Innovation (Beta College)”. Dit alles 
wordt 
ondersteund door
 
de gemeenten rondom de Grevelingen, de 
provincies Zuid
-
Holland en Zeeland
,
 
en het 
M
inister
ie van 
Infrastructuur en Waterstaat
.
 
De impact van het project is 
een
 
b
ijdrage aan
 
de
 
structuurversterking en 
de 
werkgelegenheid in Zeeland
:
 
 
-
 
TTC
-
GD zal bedrijvigheid aantrekken ten behoeve van de 
ontwikkeling en demonstratie van Energie
-
uit
-
Water
 
techno
logieën. 
Dit betreft bijvoorbeeld l
everanciers van 
turbines, componenten, E
-
systemen etc.
 
-
 
Het technologiecentrum streeft ernaar hét centrum te zijn 
voor de industrie, waar alle kennis over de technologie, 
energiedijken en de turbines beschikbaar zijn.
 
-
 
Het technologiecentrum streeft ernaar de verbinding te 
creëren met de andere industrieën rondom de Grevelingen; 
vis
-
 
en schelpdierenkweek,
 
visserij en(technisch) toerisme.
 
-
 
TTC
-
GD zal als technologische infrastructuur R&D
-
activiteiten
 
ondersteunen welke v
anuit de diverse onderwijs
-
 
en kennisinstellingen in Zeeland worden geïnitieerd. De 
verbinding met HZ University of Applied Sciences is reeds 
gelegd.
 
-
 
TTC
-
GD legt de verbinding met regionale incubators, zoals 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> DOK41, om start-ups naar de regio te trekken e n hun kansen 
op succes te vergroten.  
- Het TTC zal het aantrekken en opschalen van middelgrote 
ondernemingen, en samenwerking (regionaal, nationaal en 
internationaal) bevorderen.  
2 Geef een beschrijving van de activiteit ? 
(u wordt verzocht een projectplan  mee te zenden)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC -GD) is 
een innovatie -, test -, certificerings - en demonstratiecentrum 
voor getijdenenergie in Nederland.  Het TTC-GD ondersteunt 
ontwikkelaars van getijdentechnologie in alle mogelijke 
disciplines.  
Het TTC-GD omvat 3 stromingsgoten van verschillende 
afmetingen om een zo breed mogelijk spectrum aan turbines 
en technologieën te bedienen.  
Het centrum levert tevens aanvullende ondersteuning om 
technologie -eigenaren te begeleiden in de ontwi kkeling van 
hun turbines en componenten, van idee naar 
commercialisatie.  TTC-GD kan daarmee bijdragen aan het 
versneld tot wasdom komen van technologieën en de gehele 
industrie.    
Het centrum zal worden gebruikt voor het ontvangen van 
klanten van de techn ologie -eigenaren, door 
onderwijsinstellingen voor excursies en stages en als 
algemeen toeristische attractie  “technisch toerisme”) . 
Door de locatie Grevelingendam  nabij de Brouwersdam en de 
combinatie van hoogwaardige technologieën en faciliteiten, 
zal het  onderzoeks - en ontwikkelingscentrum mondiaal een 
unieke positie hebben : 
Ten eerste  heeft de voorgestelde opzet voordelen ten 
opzichte van bestaande test  sites. De locatie Grevelingendam 
zal een real -life test site ( fieldlab ) zijn met bi -directionele 
getijdenwerking met hoge stroomsnelheden. Hiermee wordt 
90% van het test toepassingsgebied in de wereld voor 
getijdenenergie bestreken. Full-scale turbines met een 
geïnstalleerd vermogen tot 3 MW kunnen getest worden. 
Daarbij zijn alle faciliteiten zodanig opge zet dat installatie -, 
inspectie - en maintenance -tijden veel korter en  
weersonafhankelijk zullen zijn.  
Ten tweede  vertaalt de voorgestelde opzet zich direct in een 
zeer gunstige verhouding tussen quality, timing and cost  
(QTC) van de onderzoeks - en ontwikk elingsinspanningen.  
Ten opzichte van offshore testen zijn hier full-scale  turbines 
direct beschikbaar tegen onshore, dus lagere kosten. De 
onshore  locatie resulteert ook in lagere kosten voor de 
netaansluiting.  
Ten derde  heeft de voorgestelde opzet een hog e visibility  en 
visitability . Het centrum heeft een goede toegankelijkheid voor 
bezoekers, afnemers, leveranciers, onderzoekers etc .  </pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> 3 Wat is het "SMART" -resultaat van uw activiteit?  
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en  
Tijdgebonden)  
 
 
 
 
 
 R1. Technologische infrastructuur voor innovatie en testen en 
Center of Expertise voor energie uit water is gerealiseerd in 
2019.  
R2. Zeeland is internationaal stevig gepositioneerd als 
experimenteergebied Energie Transitie en Delta Technology 
door het TTC -GD in samenwerking met de Delta Academy en 
het toekomstige University College for Engineering and 
Innovation (Beta College) in  2019.  
R3. Stimulerende voorwaarden gecreëerd voor projecten in 
Brouwersdam, Oosterschelde, maar ook voor  Grevelingen, 
Volkerak en  Zoommeer (2019).  
R4. Stimulerende werking op vestiging en creatie bedrijven in 
Zeeland in samenwerking met regionale initiatieven als Dok 
41, Impuls en andere incubators (medio 2018);  
R5. Positieve impuls voor creatie hoogwaardige 
werkgelegenheid, naast de werkgelegenheid gedurende de 
bouw van het TTC -GD.  
R6. Marktpotentieel in Nederland van 220 MW voor Energie 
uit Water opengebroken i n 201 9 (potentieel 2.200 directe 
banen) .  
R7. Onderzoekscapaciteit en kennis worden actief gedeeld 
met andere kennisinste llingen in brede zin, en gezamenlijk 
onderzoek gestart vanaf 201 8; 
R8. Opschaling tot Europees Knowledge and Innovation 
Community (KIC) op het gebied van Energie uit Water is 
voorbereid (medio 2019).  
4 Hoe zit de activiteit organisatorisch in elkaar: welk e 
stappen moet u nemen om de activiteit uit te kunnen 
voeren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er worden grofweg 3 fasen in de ontwikkeling van TTC -GD 
onderscheiden . De activiteiten binnen dit project omvatten 
Fase a en Fase b.  
Fase a: voorbereidingen TTC -GD 
In deze fase gebe urt vooral werk achter de schermen: 
business case, financiering, technische ontwikkeling, 
vergunningentrajecten. Nadruk ligt op de dialoog aangaan met 
zakelijke partijen die een bijdrage (kunnen) leveren aan 
ontwikkeling van TTC -GD: overheden, bedrijven en  
kennis/onderwijs/onderzoeksinstanties, om de projecten en -
organisaties opgetuigd te krijgen. Publiek speelt hier nog een 
minimale rol.  
Fase b: realisatie TTC -GD 
In fase b worden activiteiten zichtbaar bij de Flakkeese 
Spuisluis door bouw van TTC -GD, gev olgd door plaatsing van 
turbines. Hier zijn de projecten en -betrokkenen helder en 
schuift communicatie naar de schil om de direct betrokkenen 
heen. Publiek wordt nu betrokken bij TTC -GD. Ook hier wordt 
de dialoog gestart.  
Fase c: TTC -GD in bedrijf, ontwi kkeling tot kenniscentrum  
In fase c is TTC -GD vol in bedrijf met technologie -tests , –
demonstraties en energieproductie van demo -turbines. Er 
komen resultaten beschikbaar uit de diverse projecten. Hier 
gaat het om vergroten van kennis en delen van deze 
opge dane kennis met stakeholders, zowel publiek als vak </pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> 
gerelateerd. Ook hier wordt gestreefd naar interactie en 
dialoog in het belang van ontwikkeling van getijdenenergie.
 
5
 
Welke "SMART"
-
prestatieafspraken kunt u maken over 
het resultaat?
 
Een prestatieafspr
aak is een afspraak over uw 
activiteit op basis waarvan wij na afloop van de 
activiteit kunnen bepalen of het resultaat van de 
subsidi
ë
ring is behaald. De afspraak kan op het niveau 
liggen 
van het 
"
SMART
"
-
resultaat (vraag 3
) of op het 
nive
au van te nemen s
tappen (vraag 4
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicatoren voor de resultaten:
 
Aan het einde van 
f
ase 
a
: 
 
a.
 
het definitieve technisch ontwerp van het TTC
-
GD is 
klaar;
 
b.
 
alle vergunningen voor bouw TTC
-
GD zijn verkregen;
 
c.
 
business case en financiering voor de bouw van het 
TTC
-
GD is
 
sluitend;
 
d.
 
bouwactiviteiten zijn gegund;
 
e.
 
dialoog met stakeholders is verbreed.  
 
Aan het einde van fase 
b
 
is
:
 
a.
 
de fysieke infrastructuur van het TTC
-
GD gereed en 
klaar voor gebruik
;
 
 
b.
 
er zijn samenwerkingen overeengekomen met  
professionele organisaties.
 
6
 
Waaraan kunnen wij zien of de activiteit is 
gerealiseerd, wat kan dienen als prestatiebewijs?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Middelen v
oor de verificatie van de resultaten
:
 
 
Fase 
a
:
 
a.
 
het definitieve ontwerp TTC
-
GD;
 
b.
 
vergunningen voor bouw TTC
-
GD;
 
c.
 
businesscase en financieringsversl
ag;
 
d.
 
gunning van bouwactiviteiten;
 
e.
 
communicatieactiviteiten en verslagen hiervan.
 
Fase 
b
: 
 
a.
 
getekende acceptatie van de acte van oplevering door 
TTC
-
GD; 
 
b.
 
getekende samenwerkingsovereenkomsten met 
ten 
minste 
10 
professionele organisaties.
 
7
 
Wie kunnen er aan
 
de activiteit mee doen/ Voor wie is 
de activiteit bedoeld?
 
 
 
 
 
 
 
 
Het project is 
enerzijds 
bedoeld voor 
technologie
-
eigenaren, 
die hun ontwikkelingen kunnen uitrollen in TTC
-
GD. 
Technologieën kunnen turbines zijn, maar ook componenten 
daarvan en aan getij
denenergie gerelateerde systemen. 
Daarnaast 
zal TTC
-
GD een platform zijn voor research door 
onderwijs
-
 
en onderzoeksinstellingen. 
 
TTC
-
GD zal ook eigen turbines aanschaffen; deze 
turbines 
worden beschikbaar gesteld v
oor onderzoek en ontwikkeling 
ter beschi
kking aan partijen die geen eigen turbine hebben, 
bijvoorbeeld onderwijs
-
 
en onderzoeksinstellingen.
 
Het
 
TTC
-
GD 
zal 
nauw samenwerken met het Lectoraat 
Delta Power 
(
lector 
 van de 
HZ University of 
Applied Sciences
, 
World Class 
Maintenance
,
 
TNO, IMARES, 
NIOZ, MARIN, DELTARES, ECN
, en de 
(Technische) 
Universiteiten
.
 
Om bedrijvigheid te bevorderen is samenwerking voorzien 
met 
Kenniswerf
-
DOK41
, 
Impuls Zeeland (Innogo ZPF ZIF)
, 
alsmede p
rivate partijen uit de internationale en region
ale 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> industrie zoals Adviesbureau voor bodem, water en ecologie 
(ATKB),  Alterra, Anacon Infra, Antea Group, Applied 
Renewables Research (ARR), B2B Sure, Enduris 
Netwerkgroep, DEKRA, Deltares, Deme Offshore Services, 
DNV GL, Dynasim Engineering , Energie uit  Water (EWA), 
Ocean Energy -Europe (OE -E) Franck WTB Advies, HKV, 
Hollarts Kunststoftechniek BV ,  Istimewa,  Pasman, 
QConcepts Design Enginering BV, Siemens Industry, Tegema 
BV, VandeBron  
Ook wordt nauw samengewerkt met p ublieke instellingen  zoals : 
gemeente n, provincies, rijk, en waterschappen  en belangen 
organisaties van burgers  (sportvisserij, natuurbeheer, bewoners 
verenigingen , energie coöperaties, etc. ).   
8 Hoe licht u de mensen in die mee kunnen doen aan de 
activiteit ? 
 
 
 
 
 
 
 
 Het TTC -GD heeft een “communicatiestrategie Tidal 
Technology Center Grevelingendam opgesteld ”. Hierin 
opgenomen staan communicatiedoelst elling en -doelen : 
“Zoveel mogelijk relevante stakeholders rondom 
getijdenenergie en – technologieën letterlijk en figuurlijk 
samenbrengen, om te komen tot hét Europees Kenniscentrum 
op getijdenenergie en zo getijdenenergie te ontwikkelen tot 
een volwaardige en rendabele duurzame vorm van 
energieproductie. ” 
Bij de bepaling van de doelgroepen en communicatiestructuur 
wordt - zover mogelijk gegeven  het grote aantal stakeholders - 
onderscheid gemaakt tussen interne, semi -interne en externe 
communicatie.  
Voor iedere vorm zijn vervolgens de communicatiemiddelen 
en de organisatie van de communicatie toegelicht. Dit omvat 
o.a. huisstijl ( waaronder ook m aquettes, 3D -animaties, films 
en info -graphics),  website, social media, (digitale) updates, 
media, bijeenkomsten en evenementen, (o nline) kennis index 
en archief , stakeholder bijeenkomsten, whitepapers, 
bezoekerscentrum, en open -source data en informatie 
protocol.  
9 Werkt u samen met een andere instelling voor het 
organiseren van de activiteit?  
En, indien ja, welke instelling en wat doet deze 
instelling voor het uitvoeren van de activiteit ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De ontwikkelaars van het TTC -GD zijn sinds 2014 act ief in het 
benaderen en betrekken van Nederlandse en buitenlandse 
partijen.  
Overheid:  De ontwikkeling van TTC -GD vindt plaats in overleg 
met de provincies Zeeland en Zuid Holland, Rijkswaterstaat, 
en de gemeenten Schouwen -Duiveland en Goeree -
Overflakkee.  
Onderwijs en Onderzoek:  TTC-GD werkt samen met o.a. 
TNO, NIOZ, Deltares. Imares. Via het Delta Platform zijn een 
aantal onderwijsinstellingen bij TTC -GD betrokken (World 
Class Maintenance, HZ University of Applied Sciences en 
Delta Academy).  
Bedrijfsleven : Naast de directe betrokkenheid van  
turbineontwikkelaars is een belangrijke rol voor het 
innovatieve MKB voorzien.  Onder andere via incubators.  
10 Wie kunnen er meedoen of deelnemen aan de 
activiteit/ welk publiek sbereik heeft de activiteit?  
 
 
Inwoners van een dorp of stadsdeel
  </pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  
 
 
 
 
Inwoners van een gemeente
 
Inwoners van het gebied rond de Oosterschelde
Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen
Inwoners van een gemeente
 
Inwoners van de provincie Zeeland
 
Anders, nl
 
Het doel is om z oveel mo gelijk relevante stakeholders 
rondom getijdenenergie en – technologieën letterlijk en 
figuurlijk samen  te brengen, om te komen tot hét 
Europees Kenniscentrum op getijdenenergie en zo 
getijdenenergie te ontwikkelen tot een volwaardige en 
rendabele duurzame vorm van energieproductie . Dit 
doel vereist van het TTC -GD een flexibele en open 
karakter , waar professionals en amateurs  van binnen 
en buiten de provincie elkaar kunnen samenwerken.   
 
 
13. Is er bij uw instelling een bestuurder, directeur of  
Nee
  
Ja
  
medewerker in dienst met een bezoldiging van meer  
dan € 181 .000?*       
Indien ja , wordt de subsidie of een deel daarvan  
Nee
Ja
  
direct of indirect besteed aan de bezoldiging van  
dit personeelslid?  
14 Is er bij uw instelling een interim -functionaris   
Nee
  
Ja
  
werkzaam die een vergoeding ontvangt van meer  
dan € 181 .000?* 
Indien ja, wordt de subsidie of een deel daarvan   
Nee
  
Ja
  
direct of indirect besteed aan de vergoeding van  
deze interim -functionaris?   
 
* De provinciale norm voor topinkomens is van toepassing op onze subsidieverlening. Op d it moment bedraagt de norm , 
zoals genoemd in de Wet Normering topinkomens,  € 181.000,--. De norm geldt ook voor externen. Meer informatie over 
regels van de norm is  opgenomen in artikel 5  van onz e Algemene subsi dieverordening  Zeeland 2013 . 
 
De beantwoording van de vragen met betrekking tot de norm voor topinkomens is bindend. Als na de subsidieverlening 
blijkt dat de vraag verkeerd is beantwoord, dan wordt de subsidie ingetrokken.  
 
 
 11 De activiteit begint op (dd -mm-jjjj)  1-februari  -2017  
12 De act iviteit eindigt op (dd -mm-jjjj) 1-maart  -2019  </pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  
BEGROTING  
 
Volstaan mag oo k worden met een eigen  (meerjaren -)begroting.  
 
KOSTEN:   
 
Interne personeelskosten  
Zie tabel personeelskosten op volgende bladzijde  
  
 
€ 346.803,60  
 
Materi ële kosten  technologische infrastructuur  
 
Bodembescherming, damwanden, bordessen, gootvoorzieningen  
E-systemen, meetsystemen, monitoring systemen . 
 
  
 
 
 
€ 5.924.862,40  
 
Additionele huisvestingskosten  
 € 0 
Kosten extern bureau  (engine ering)  
 
o.a. Antea  Group  
 € 695.000  
Overige kosten  
 € 0 
 
Kosten financiële controle  
 € 75.000  
Totaal kosten  €  7.041.666  
 
 
INKOMSTEN   
Eigen bijdrage van aanvrager  € 3.520.833  
Inkomsten (als recettes)  n.v.t.  
Subsidies en/of sponsorinkomsten van derden:  
 
1. Demonstratie Energie Innovatie (DEI 2150017)1 
 aangevraagd  
X toegezegd  
 
2. …  
 aangevraagd  
 toegezegd  
 
3. …  
 aangevraagd  
 toegezegd  
 
4. …  
 aangevraagd  
 toegezegd  
  
 
 
€ 1.020.833  
 
 
 
€  
 
 
 
€  
 
 
 
€ 
 
Overige inkomsten: …..   
 n.v.t.  
Gevraagde subsid ie Provincie Zeeland   
 € 2.500.000  
                                                 
1 Het totale subsidiebedrag bedraagt €3.2220.489, waarvan €1.020.833 als subsidiebijdrage aan de technologische 
infrastructuur van het TTC -GD.  </pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> 
 
 
Totaal inkomsten 
 
 
 
n.v.t.
 
 
 
 
 
TABEL PERSONEELSKOSTEN
 
 
 
 
 
Functie in het project
 
Bruto maandsalaris
 
1,2% x 
maandsalaris = 
uurloon
 
Uren
 
Totaalbedrag 
 
(uren x 
uurloon)
 
 
 
€ 
10
.
802
 
€ 
129,63
 
1
720
 
€ 
222.963,60
 
Technisch Specialist 1
 
€ 
4
.
000
 
€ 
48
,
-
 
2580
 
€
 
123
.
840,00
 
 
€ 
 
€ 
 
 
€ 
 
 
€ 
 
€ 
 
 
€ 
 
 
 
 
 
Ja
 
Nee
 
 
 
Geef hier een korte toelichting op de begroting en de 
gevraagde subsidie
?
 
 
 
 
 
 
 
 
De begroting omvat fase 1 en 2 van het project en betreft de 
realisatie van de technologische infrastructuu
r. De bijdrage van 
de DE
I
 
in combinatie met de aangevraagde subsidie voldoen 
aan artikel 25 en 26 van da staatsteunregels. 
 
 
 
 
Kunt u de betaalde BTW terugvragen bij de 
B
elastingdienst of compenseren vanuit een fonds?
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Exploitatie begroting
t.b.v. Provincie Zeeland
2
1
-
11
-
2017
0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Tidal Energy 
-
Ranges & Arrays
1European
Commission Joint 
Research
Centre
, 
institute
for 
Energy
and Transport. 
Ocean
Energy
Status
Report 2015 
Technology
, 
market
and 
economic
aspects of 
ocean
energy
in Europe
European
Commission  
'Blue Energy Action needed to deliver on the potential of ocean energy in European seas and oceans by 2020 and beyond' (SWD(2
014
) 12 final, Accompanying the document COM(2014) 8 final).
EUROPA
2008 
-
2016
2020
2050
40 MW 
geïnstalleerd 2018
0,02%
van energie behoefte
600 miljoen geïnvesteerd in de periode 
2008 
–
2016 
1 miljard investeringen in R&D tot 2020
3 tot 4 miljard 
deployment
tot 2020
188.000 MW / 188 GW in 2050
10%
in 2050
MONDIAAL
2050
337.000 MW / 337 GW
geïnstalleerd in 2050
50.000 turbines van 2 MW in 2050 EUROPA
Export 
potentieel
Nederland
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>USP’s TTC-GD
t.o.v. andere centra
TTC-GD
•Zeer lage plaatsing -, interventie en 
verwijderingskosten van turbines
•Voorspelbaar kostenniveau en 
doorlooptijden
•Seizoen onafhankelijk (24/7 access)
•Afdekking 95% stromingssituaties
•Near & full-scale in real life environment
•5MW aansluiting
•Bereikbaarheid / visitability
•Zeer hoge kwaliteit instrumentarium 
(complementair op Marin)
•Performance & reliability , fish-safety & 
certificering conform NEN standaarden 
(8775 & 114)
•Betrokkenheid gehele sector
2
TTC-GD Bourne SEENEOH EMEC TTC-Den	Oever
Plaatsingskosten
Interventie	kosten
Grid	aansluiting
Toegankelijkheid
Bereikbaarheid
Zichtbaarheid
Kennis	centra
Marine	life
Morfologie
Stromings	snelheden
Kostprijs
Energie	opwekking
Energiedijk
Vrije	stroming
Operationeel 2017 2017 2017 2011 2018*
*	vergunning</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Staatssteun -analyse
Technologische infrastructuur
Stromingsgoten
E-Systemen
Centrale voorzieningen
MeetsystemenInnovatie activiteiten
Turbine ontwikkelaars
Industriele ontwikkeling
Experimentele ontwikkeling
Demonstratie waterkracht turbines
Stroomversnelling 4 miljoen Euro
DEI subsidie 1 miljoen Euro
Totaal 5 miljoen EuroPFN: DEI 
subsidie
toegekendDWE: 4F 
subsidie
toegekendW2E: HE 
subsidie
aangevraagdWPT: DEI2 
subsidie in 
ontwikkeling
Steun percentages vallen binnen regelgeving staatssteun
25% (EO), 50% (IO), 25% (demo)
Onderzoek & OntwikkelingTotale kosten infrastructuur
13 miljoen Euro
Steun percentage < 50% voldoet
aan regelgevingTidal Technology Center GD Turbine ontwikkelaars
Totale kosten turbines/ ontwikkeling
15,5 miljoen EuroFFI: SME 
subsidie in 
ontwikkeling</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Onderbouwing
staatssteun
4
Technologische infrastructuur
(A
rtikel
26)
100% Open access
50%
Transparante
marktprijs
Innovatie
activiteiten
Turbine 
ontwikkelaars
(
Artikel
25)
25% 
-
50%
Exclusief
verhoging
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Terugverdienmodel TTC -GD
5Fase 1 Fase 2 Fase 3
TTC-GD
Civiele InfrastructuurUitbreiding Instrumentarium
Turbines 
PFN & Deep Water EnergyCertificering
Turbines Water Power & 
Water 2 Energy
Verhuur stromingsgoten
aan derdenVerhuur stromingsgoten
aan derden
Energie inkomsten 2
turbines
Diensten TTC-GDVerhuur stromingsgoten
aan derden
Energie inkomsten 5
turbines</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Zekerheden inkomsten TTC -GD
•Maximale verhuur capaciteit 48 maanden / jaar
•Klein (50k) –middel (100k) –Groot (150k)
•Business Case (base case) gebaseerd op 5 maanden / jaar
•Geen verhuur -> energie -inkomsten turbines
•Energy Output Performance Warranty verzekert energie -
inkomsten
•Aanvullende diensten (CFD, certificering, etc.) 
6</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Inkomsten TTC -GD Base case
7Diensten TTC-GDVerhuur stromingsgoten
aan derden
Energie inkomsten 5
turbines500.000 Euro / jaar
Nader tebepalen
100.000 Euro / jaar700.000 Euro / jaar 300.000 Euro / jaar-Fase 1 - -Fase 2 - -Fase 3 -</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Zekerheden verhuur stromingsgoten 2020
•Lopende trajecten 
•Deep Water Energy
•Pentair Fairbanks Nijhuis
•Water2Energy
•Water Power Turbines
•Fish Flow Innovations
•Gebruik stromingsgoten
•42 maanden binnen goedgekeurde subsidie trajecten tot 2020
•54 maanden gepland
•20 internationale aanvragen
•Letters of Intent
•Verwachting 5 a 6 concrete projecten
•Minimale duur 6 maanden per project
8</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Exploitatieprognose TTC -GD
•Huidige IRR 3,8 %
•Jaarlijkse OPEX 530.000 Euro
•Turbines, Civiele infrastructuur & Instrumentarium
•Inkomsten
•Energie -inkomsten 0,7 miljoen Euro
•5 maanden verhuur / jaar
•100.000 Euro per stromingsgoot per maand
•Inkomsten uit services 0,1 miljoen Euro
•Afschrijvingsperioden
•productie turbines 25 jaar
•TTC 25 jaar
•Restwaarde 2 miljoen Euro
Projectnaam: Tidal Technology Center Grevelingendam
NB - Alleen gele velden zijn invoervelden
Exploitatieprognose Project- en Commercialisatiefase Projectfase (max. 5 jaar)
OMZET/OPBRENGSTEN jaar 0 jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5
Omzet uit economische activiteiten met onderzoeksfaciliteit 500.000 515.000 530.450 546.364 562.754 579.637
Energie inkomsten 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Totaal TOF gerealiseerde opbrengsten 1.100.000 1.115.000 1.130.450 1.146.364 1.162.754 1.179.637
Loyalty programma energie 100.000 103.000 106.090 109.273 112.551 115.927
Services 100.000 103.000 106.090 109.273 112.551 115.927
TOTAAL OMZET/OPBRENGSTEN 1.300.000 1.321.000 1.342.630 1.364.909 1.387.856 1.411.492
Directe Kosten TOF omzet 0 0 0 0 0 0
Services 60.000 61.800 63.654 65.564 67.531 69.556
TOTAAL DIRECTE KOSTEN 60.000 61.800 63.654 65.564 67.531 69.556
Bruto marge TOF 1.100.000 1.115.000 1.130.450 1.146.364 1.162.754 1.179.637
Bruto marge Overige (Niet TOF) 140.000 144.200 148.526 152.982 157.571 162.298
Opbrengsten WBSO/Subsidies TOF 0 0 0 0 0 0
Opbrengsten WBSO/Subsidies Overige (niet TOF) 0 0 0 0 0 0
TOTAAL BRUTO MARGE 1.240.000 1.259.200 1.278.976 1.299.345 1.320.326 1.341.935
KOSTEN
Projectkosten (niet geactiveerde binnen TOF-projectbegroting) 0 0 0 0 0 0
Correctie 50% opslag loonkosten TOF-project (als minpost invoeren) * 0 0 0 0 0 0
Personeel TOF 75.000 77.250 79.568 81.955 84.413 86.946
Huisvestingskn. TOF (beheer/onderhoud) 420.000 432.600 445.578 458.945 472.714 486.895
Verkoop en marketing TOF 35.000 36.050 37.132 38.245 39.393 40.575
Overige TOF 0 0 0 0 0 0
Personeel/Huisv./Verkoop/Overige (Niet TOF) 0 0 0 0 0 0
TOTAAL KOSTEN 530.000 545.900 562.277 579.145 596.520 614.415
EBITDA (TOF) Aflospotentieel commercialisatiefase 570.000 569.100 568.173 567.218 566.235 565.222
EBITDA (Niet TOF) 140.000 144.200 148.526 152.982 157.571 162.298
EBITDA Totaal (Input voor cashflow) 710.000 713.300 716.699 720.200 723.806 727.520
Afschrijvingen onderzoeksfaciliteit TOF 268.000 268.000 268.000 268.000 268.000 268.000
Afschrijvingen niet TOF 0 0 0 0 0 0
EBIT (TOF) 302.000 301.100 300.173 299.218 298.235 297.222
EBIT (Niet TOF) 140.000 144.200 148.526 152.982 157.571 162.298
EBIT 442.000 445.300 448.699 452.200 455.806 459.520
Rentelasten/baten (TOF) 202.500 192.375 182.250 172.125 162.000 151.875
Rentelasten/baten (niet TOF) 0 0 0 0 0 0
EBT (TOF) 99.500 108.725 117.923 127.093 136.235 145.347
EBT (Niet TOF) 140.000 144.200 148.526 152.982 157.571 162.298
EBT 239.500 252.925 266.449 280.075 293.806 307.645
Vennootschapsbelasting (TOF) 59.875 63.231 66.612 70.019 73.451 76.911
Vennootschapsbelasting (niet TOF) 0 0 0 0 0 0
NETTO RESULTAAT / NETTO WINST (TOF) 39.625 45.494 51.311 57.074 62.783 68.435
NETTO RESULTAAT / NETTO WINST (niet TOF) 140.000 144.200 148.526 152.982 157.571 162.298
NETTO RESULTAAT / NETTO WINST (3.200.000) €                   179.625 189.694 199.837 210.056 220.354 230.734
Terugverdientijd (3.200.000) €                   ######## ######## ######## ######## ######## ########
IRR 3,8% Jaar 0 is het volledige kalenderjaar/boekjaar voorafgaande aan het TOF-project. U kunt de financiële gegevens eventueel invullen indien uw organisatie al bestaat.
EBIT: earnings before interest and tax Jaar 1 is het kalenderjaar/boekjaar waarin het TOF-project begint
EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortisation De duur van de projectfase is variabel (zie Projectbegroting), maar max. 5 jaar. Daarna start de commercialisatiefase. 
Jaar X is het eerste volledige kalenderjaar van commercialisatie. De duur van de commercialisatiefase is variabel, maar max. 15 jaar 
Noot *: Correctie 50% opslag loonkosten projectbegroting (als minpost). Indien u in de projectbegroting een opslag van 50% op de loonkosten hanteert voor dekking van overheadkosten kunt u deze hier als minpost invoeren.
U kunt dan hierna verder de kosten uit uw eigen begroting vermelden zonder dat er dubbeltellingen plaatsvinden.</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Gevoeligheidsanalyse
•SDE+
•Totale inkomsten 1,3 miljoen Euro; 
•impact op BC -> elke cent / kWh SDE+ levert  60.000 Euro aan 
additionele inkomsten per jaar op.
•Aantal maanden verhuur
•Lage inschatting verhuur 5 van de beschikbare 36 (48) maanden
•Geen verhuur -> Alleen energie -inkomsten
•700.000 Euro / jaar
•Services
•Voorbeeld minimaal certificeringstraject 250.000 Euro
•Momenteel ingeschat op 100.000 Euro / jaar
10</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
vrijdag 
Aan:
Onderwerp:
Fwd: verzonden brief TTC
Bijlagen:
Opvolgingsvlag:
Opvolgen
Vlagstatus:
Met vlag
Tkn
 
Verstuurd vanaf mijn iPad
 
 
Begin doorgestuurd bericht:
 
Van:
 
 
Datum:
 
 
Aan:
 
 
Onderwerp:
 
verzonden brief TTC
 
Dag 
 
 
 
 
Zoals beloofd hierbij de betreffende brief mbt extra 1,6 mln TTC
 
 
 
 
Met vriendelijke groeten
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
 
niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is gezonden,
 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
 
verwijderen. 
 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
 
verze
nden van berichten. 
 
This message may contain information that is not intended for you. If you
 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
 
are requested to inform the sender and delete the message.
 
The State accepts no liabilit
y for damage of any kind resulting from the
 
risks inherent in the electronic transmission of messages.
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>i
I
'1
H
j
0
■^5
Ministerie
 
van
 
Economische
 
Zaken
 
en
 
Klimaat
O
 
J
 
02
o-
om
^>=
0>B
<o"
>
 
Retouradres
 
Postbus
 
20401
 
2500
 
EK
 
Den
 
Haag
Het
 
College
 
van
 
Gedeputeerde
 
Staten
 
van
 
de
 
provincie
 
Zeeland
 
t.a.v.
 
Gedeputeerde
 
Economische
 
Zaken
 
de
 
heer
 
J.
 
de
 
Bat
 
Postbus
 
6001
 
4330
 
LA
 
MIDDELBURG
Datum
Betreft
-30
 
JANUARI
 
2018
 
-
Extra
 
bijdrage
 
TTC
Geachte
 
heer
 
De
 
Bat,
 
beste
 
lo-Annes,
Naar
 
aanleiding
 
van
 
het
 
gesprek
 
dat
 
ik
 
op
 
21
 
november
 
2017
 
heb
 
gehad
 
met
 
gedeputeerde
 
Ben
 
de
 
Reu,
 
is
 
er
 
nader
 
gekeken
 
naar
 
mogelijkheden
 
voor
 
een
 
extra
 
rijksbijdrage
 
van
 
€
 
1,6
 
mln.
 
aan
 
het
 
Tidal
 
Technology
 
Center
 
(TTC).
Het
 
Initiatief
 
TTC-Grevelingendam
 
spreekt
 
mij
 
aan
 
vanuit
 
de
 
gedachte
 
dat
 
een
 
dergelijke
 
testlocatie
 
zich
 
zou
 
kunnen
 
ontwikkelen
 
tot
 
een
 
belangrijke
 
Europese
 
test-
 
en
 
certificeringslocatie
 
voor
 
getijdeturbines.
 
Dit
 
past
 
bij
 
Zeeland
 
en
 
kan,
 
zoals
 
de
 
commissie
 
Balkenende
 
aangaf,
 
bijdragen
 
aan
 
het
 
versterken
 
van
 
de
 
economie
 
in
 
Zeeland.
Zekerheid
 
over
 
een
 
eventuele
 
extra
 
rijksbijdrage
 
is
 
urgent.
 
Het
 
gaat
 
erom
 
dat
 
voor
 
fase
 
1
 
(de
 
bouwfase)
 
een
 
oplossing
 
wordt
 
gevonden
 
voor
 
het
 
tekort
 
van
 
€
 
1,6
 
mln.
 
in
 
de
 
begroting
 
van
 
het
 
TTC-project.
 
Met
 
het
 
oog
 
hierop
 
zou
 
ik
 
het
 
volgende
 
willen
 
voorstellen:
Wij
 
zijn
 
bereid
 
€
 
1,6
 
mln.
 
te
 
financieren
 
uit
 
de
 
door
 
de
 
toenmalige
 
minister
 
van
 
Economische
 
Zaken
 
voorwaardelijk
 
toegezegde
 
aanjaaggelden
 
van
 
€
 
1,8
 
mln.
 
De
 
afgesproken
 
voorwaarde
 
(zie
 
brief
 
d.d.
 
29
 
september
 
2017
 
van
 
de
 
toenmalige
 
minister
 
van
 
Economische
 
Zaken)
 
met
 
betrekking
 
tot
 
de
 
inspanningsverplichting
 
van
 
de
 
provincie
 
komt
 
hiermee
 
te
 
vervallen.
 
De
 
€
 
1,8
 
mln.
 
zal
 
via
 
het
 
Provinciefonds
 
(Meicirculaire)
 
worden
 
overgemaakt.
Ik
 
besef
 
dat
 
met
 
dit
 
voorstel
 
een
 
tekort
 
ontstaat
 
met
 
betrekking
 
tot
 
de
 
in
 
te
 
zetten
 
aanjaagmiddelen.
 
Daarom
 
stel
 
ik
 
voor
 
om
 
voor
 
de
 
dekking
 
van
 
de
 
€
 
1,6
 
mln.
 
aansluiting
 
te
 
zoeken
 
bij
 
de
 
voorgestelde
 
ophoging
 
voor
 
de
 
aanjaaggelden
 
In
 
het
 
concept
 
aanbod
 
van
 
de
 
provincie
 
Zeeland
 
(d.d.
 
10
 
januari
 
2018)
 
voor
 
de
 
regio-
 
envelop.
 
Mocht
 
onverhoopt
 
de
 
dekking
 
via
 
de
 
regio
 
-
 
envelop
 
niet
 
lukken,
 
dan
 
ben
 
ik
 
bereid
 
naar
 
andere
 
mogelijkheden
 
te
 
kijken.
Ik
 
hoop
 
dat
 
hiermee
 
voor
 
de
 
korte
 
termijn
 
een
 
oplossing
 
is
 
geboden
 
zodanig
 
dat
 
de
 
realisatie
 
van
 
het
 
TTC
 
voortgang
 
kan
 
vinden.
Directoraat-generaal
 
Bedrijfsleven
 
&
 
Innovatie
Directie
 
Regio
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg
 
73
 
2594
 
AC
 
Den
 
Haag
Postadres
Postbus
 
20401
 
2500
 
EK
 
Den
 
Haag
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ons
 
kenmerk
Uw
 
kenmerk
Df.
 
b.
 
Leêfbnk
 
\
DG
 
Bedrijfsleven
 
eia
 
Innovatie
Bijlage(n)
Pagina
 
1
 
van
 
1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
vrijdag 15 februari 2019 14:38
Aan:
Onderwerp:
Informatie financiën BTP
Hallo 
 
Hierbij de PPT, zoals besproken 
Met vriendelijke groet,
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Stroomversnelling met 
Structuurversterking 
Zeeland
0Ministerie van EZ 24 februari 2017</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Capital
Expenditures en Financial 
Structure
CAPEX
Bouwkosten living lab
13,0 
miljoen
Turbines
15,5 
miljoen
Totaal investeringskosten
28,5    
miljoen
Financiering
Equity
BTP en partners
Structuurversterking
Subsidie  potentie
Vreemd vermogen
28,5
miljoen
1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Fasering
2Technologische infrastructuur
Technologische
infrastructuur
Demonstratie
turbines
Demonstratie
turbines
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>1
Van:
@bt-projects.com>
Verzonden:
donderdag 21 februari 2019 21:07
Aan:
CC:
Onderwerp:
TTC-GD Overview afspraken NR 2 
Update vreemd vermogen c.a.
Beste 
 
 
We hebben de onderstaande zaken afgesproken: 
Vertrouwelijke documenten 
1 UBO dossier documenten 
2 Update vreemd vermogen c.a. 
3 SOKS (Samenwerkingsverbanden) 
4 Business plan 
5 Begroting Infrastructuur 
6 Liquiditeits plan tot afbouw TTC‐GD 
 
Niet vertrouwelijke documenten 
‐ Aanvraag formulier 
‐ Planning TTC‐GD 
‐ Uitspraak HE 
‐ Q&A 
‐ ZIS VGR document 
‐ Projectplan 
 
Hierbij ook het eerste document pakket 
2 Update vreemd vermogen c.a. 
 
met hierin o.a. opgenomen: 
‐ Uitleg Vreemd vermogen en voorbeelden 
‐ Lijst met kansrijke verstrekkers 
‐ Uitleg 4TU, EIB en Crowdfunding 
‐ Voorbeeld verklaringen verstrekkers 
 
groet 
 
 
 
 
 
Tidal Technology Center Grev
elingendam / BT‐Projects 
Projects & Finance 
[ 
@bt‐project
s.com | 
@bt‐pro
jects.com ] 
+31‐6‐
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>From:
 
@bt-projects.com> 
Sent:
 
Friday, February 22, 2019 03:37:49 
To:
 
 
Cc:
 
  
Subject:
  
Definitieve volledige aanvraag ZIS 2 TTC-
GD
 
Attachments:
  
bijlage- PROJECTPLAN EN MEERJARENBEGROTING TTC-GD 
definitief.pdf; Planning civiele werken TTC GD tbv ZiS 2 (3).pdf; 20190219 
Vragen en antwoorden subsidieloket provincie Zeeland ivm TTC GD final.pdf; 
Aanvraag TTC-GD 2018 ZiS 2 DEF.pdf; Voortgangsdocument Zeeland in 
stroomversnelling fiche TTC-GD v4 def.pdf  
 
Beste 
, 
 
Vorige mail was niet volledig hierbij nogmaals de volledige aanvraag.  
 
Hierbij de volledige aanvraag c.a. v.w.b. de behandeling in GS volgende wee
k. 
 
- Aanvraag ZIS 2 
- Planning 
- Kostenonderbouwing en toewijzing (opgenomen in aanvraag ZIS 2) 
- Uitspraak HE (opgenomen in PDF) 
- Beantwoording vragen 
- ZIS 1 voortgangsfiche 
- projectplan en meerjarenbegroting 
 
met vriendelijke groet 
 
 
 
ing. 
 MBA  
Tidal Technology Center Grevelingendam / BT-Projects  
Projects & Finance  
[ mailto:
@bt-projects.com | 
@bt-projects
.com ]  
+31-6-
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>TTC Grevelingendam Vragen en antwoorden Zeeland ivm 
TTC
 
GD
  
Vragen en antwoorden subsidieloket Zeeland ivm TTC GD    
 Datum: 19-
02
-2019 
 
 
Inleiding 
Op 18 februari 2019 is door de Provincie Zeeland per e-mail een aantal vragen gest
eld. Deze vragen zijn 
ontstaan nadat BT Projects op 9 januari 
2019 
de volgende stukken heeft ingediend: 
-
 
Voortgangsdocument Zeeland in stroomversnelling fiche TTC-GD v4; 
-
 
Aanvraag TTC-GD 2018 ZiS 2 
-
 
Projectplan en meerjarenbegroting TTC-
GD
 
Hieronder worden de vragen en antwoorden behandeld. 
Onderstaand onze opmerkingen m.b.t. de extra aanvraag TTC. 
 
1.
 
-
        
GS kunnen niet eerder beslissen omtrent een aanvullend subsidie
verzoek dan nadat de uitspraak 
van de CBb ontvangen is. 
 
Op vrijdag 15 februari 
2019 
is medegedeeld dat die uitspraak pas 19 maart 2019 wordt verwacht, met een 
mogelijke uitloop van 6 weken
. 
Gezien de huidige liquiditeitsproblemen is dat te laat. 
 
2.
 
-
        
Aanvullende subsidieaanvraag moet, conform brief GS 
16
-
01
-
18
, zien op fase c TTC-GD in bedrijf. 
 
Zoals is aangegeven in Projectplan en Meerjarenbegroting wordt in Fase C de civiele cons
tructie opgewerkt 
naar een Validatie- en certificeringscentrum. 
De
 bijbehorende kostenraming is opgenomen in de bijlage van het 
document Projectplan en Meerjarenbegroti
ng
. De huidige aanvraag betreft de fase van het bouwen van de 
stroomgoten, waarvoor de ZiS gelden ook zijn bestemd in 2017. 
 
3.
 
Aanvraag ziet echter slechts op fase a en b. Welke kosten worden gemaakt in fase
 c en hoe verhoudt 
zich dit tot de AGVV? 
 
Zie antwoord 2. 
 
Toelichting AGVV: 
In het projectplan en meerjarenbegroting is een toelichting gegeven op de AGVV. De maxim
ale subsidie 
percentages blijven onder de 50% wat het maximum is voor technologische infrastru
ctuur. In de kolom 
aanvullend fonds is het deel weergegeven dat of uit vermogen of subsid
iering wordt gefund. 
  
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>TTC Grevelingendam Vragen en antwoorden Zeeland ivm 
TTC
 
GD
  
Vragen en antwoorden subsidieloket Zeeland ivm TTC GD    
 Datum: 19-
02
-2019 
 
4.
 
-
        
Verzoek om een uitgebreidere onderbouwing waarom de 
totale
 projectkosten zijn gestegen met 
3,5 mln. (meerkosten van 2,5 mln. en prijspeilaanpassingen 2018 (over 1 jaar dus!) van 1 m
ln.) 
 
De aanvraag uit 2017 
sluit op € Ϯϴ,ϱ ŵiljoeŶ. De huidige aaŶǀraag sluit op € ϯϮ,Ϭ ŵiljoeŶ. EeŶ stijgiŶg ŵet € ϯ,ϱ 
miljoen. De aanvraag uit 2017 
is opgedeeld iŶ ďouǁkosteŶ liǀiŶg laď € ϭϯ,Ϭ ŵiljoeŶ eŶ kosteŶ turďiŶes € ϭϱ,ϱ 
miljoen. 
 
In 
het doĐuŵeŶt ͚Bijlage ProjeĐtplaŶ eŶ ProjeĐtfiŶaŶĐieriŶg͛
 is de 
ge
üpdatet kostenraming, inclusief her 
allocatie van kosten, opgenomen. 
Het oŶderdeel liǀiŶg laď is gestegeŶ Ŷaar € Ϯϯ,ϯ ŵiljoeŶ. Dit is ǀerdeeld iŶ:
 
-
 
Stromingsgoten         
€ 
  
 5.
675
.000,-- 
-
 
E systemen, monitoring, grid aansluiting     
€
  
  3.825.000,
--
 
-
 
Vergunningen, projectmanagement, engineering, disseminatie  
€  
10.525.000,
--
 
-
 
Plan ontwikkeling, financiering      
€    Ϯ.ϳϲϬ.ϬϬϬ,
--
 
-
 
Gebouwen        
€       ϱϯϱ.ϬϬϬ,
--
 
 
Totaal   
€ 
23.320.000,
--
 
 
Kosten turbines         
€    ϴ
.680.000,
--
 
 
       Totaal TTC GD  
€  ϯϮ.ϬϬϬ.ϬϬϬ,
--
 
 
 
Verschilverklaring kosten turbines  
De elektriciteit productie van de eigen turbines is naar beneden bijgesteld
. In de Business Case van 2017 werd 
uitgegaan naar 
4 
turbines met een vaste maatwerk grid connectie. In de Business Case wordt uitge
gaan van 3 
turbines die met een generieke (groot vermogensbereik) grid connectie worden
 aangesloten
. 
De kosten 
worden 
nu 
toegerekend aan de civiele infrastructuur. Geraamde k
osteŶ € ϰ.ϱϰϬ.ϬϬϬ,
--
 
 
In het project is BT Projects geconfronteerd met vertragingen en aanvullende eise
n van Rijkswaterstaat 
(bodembescherming, stormseizoen), waardoor er acute/aanvullende inzet n
odig was van de hoofdaannemer 
Van der Straaten, externe specialisten (Antea Group, Maters& De Koning, Justion, Dyn
asim, Van der Heide) en 
medewerkers van BT Projects. 
Geraaŵde kosteŶ € 
4.
76
0.000,
--
. 
 
In de kostenraming van de Business Case 2018 is een inflatiecorrectie van 
ϯ% opgeŶoŵeŶ, afgeroŶd € ϭ 
miljoen. 
 
Door het vervallen van de W
2E
 
turďiŶe daleŶ de kosteŶ ŵet € 
2.260.00
0,
--
, d
e 
her allocatie van de kosten 
turbines 
is € ϰ.ϱϰϬ.ϬϬϬ,
--
. 
 
5.
 
-
        
Verzoek om een uitgebreidere onderbouwing waarom: 
onderdeel technologische infrastructuur van 13 mln. naar 23,3 (!!) is ges
tegen en 
onderdeel turbines van 15,5 naar 8,7 mln. is gedaald. 
 
Zie antwoord 4. 
 
6.
 
-
        
Verzoek een sluitende begroting te overleggen (tegenover de stijging van de
 kosten dienen 
immers ook meer baten te staan). 
 
Onderbouwing Business Case TTC-GD: 
I
n 
het voortgangsfiche 
v4
, de voortgangsgesprekken en het Projectplan en meerjarenbegroting van 
december/januari is naar voren gekomen dat door de vertraging in de bouw het 
project geconfronteerd is met 
kostenoverschrijdingen. 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>TTC Grevelingendam Vragen en antwoorden Zeeland ivm 
TTC
 
GD
  
Vragen en antwoorden subsidieloket Zeeland ivm TTC GD    
 Datum: 19-
02
-2019 
 
Er lopen momenteel gesprekken en onderhandelingen met verschillende vreem
d vermogen verstrekkers 
(publiek en privaat). Hieruit is naar voren gekomen dat private vermogens ve
rstrekkers maximaal 10 miljoen 
Euro vreemd vermogen willen verstrekken ter funding van de business cas
e. Op basis van deze 10 miljoen Euro 
vreemd vermogen is een sluitende Business Case opgesteld met de ondersta
ande karakteristieken om tot een 
economisch haalbaar project te komen. Publieke vermogensverstrekkers (o.a. E
uropese Investeringsbank) 
hebben een andere tijdshorizon waardoor het te verstrekken vreemd vermoge
n hoger is (en waardoor  de druk 
op rente en aflossing lager uitvalt). 
Hierdoor zijn er momenteel twee business cases: 
-
 
TTC-GD privaat gefund; 
-
 
TTC-GD publiek gefund. 
 
Voor zowel de private als publiek gefunde business cases zijn  worst- 
eŶ ďase Đase sĐeŶario͛s uitgeǁerkt. We 
kunnen deze donderdag nader toelichten; hieronder een overzicht van de twee b
usiness cases. 
 
TTG-
GD
 
Privaat gefund  
Publiek gefund 
Projectkosten 
27,94 miljoen Euro 
32 miljoen Euro 
Overige middelen TTC-GD & partners 
9,3 miljoen Euro 
10,4 miljoen Euro 
Subsidiering (alleen capex) 
8,6 miljoen Euro 
8,6 miljoen Euro 
Ingeschatte looptijd lening 
10 jaar 
+/
- 15 jaar 
Volume 
10 miljoen Euro 
13 miljoen Euro 
Verwacht rente percentage 
5,5% 
< 5,5% 
Turbines 
DWE, PFN 
DWE, PFN, WPT (DEI2) 
Inkomsten op TTC-
GD
 
Certificering 
Consultancy 
Stroom inkomsten 
Verhuur stromingsgoten 
Certificering 
Consultancy 
Stroom inkomsten 
Verhuur stromingsgoten 
 
Als voorbeeld is een samenvatting van de publieke business case als bijl
age meegestuurd. De private business 
case is reeds afgelopen vrijdag ingezien. 
Zie document Financiering TTC Grevelingendam BV (vertrouwelijk, wordt getoond in gesprek) e
n het document 
teaser (zie bijlage) 
 
 
7.
 
In hoeverre is dus de totale haalbaarheid van het totaal project gebo
rgd. 
 
Zie antwoord 6. 
 
8.
 
-
        
Subsidie is conform provinciale regelgeving wel degelijk proportioneel
. 
 
Het bovenstaande is correct. 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Tekst in 
grijs 
betreft teks
t 
uit de eerste aanvraag onder Z.I.S.. Zwarte tekst is nieuw toegev
oegd
 in deze tweede aanvraag. 
Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland 
NAAM ACTIVITEIT / PROJECT 
 
Naam 
Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) 
–
 Technologische 
innovatie en test infrastructuur voor energiedijken en getijdenenergie. 
 
 GEGEVENS AANVRAGER 
 
Naam instelling 
Tidal Technology Center Grevelingendam  
TTC Grevelingendam B.V. 
Postadres instelling 
Ambachtsweg 9 L 
Postcode en woonplaats 
4421 SK 
Kapelle 
IB
AN
-nummer 
NL44TRIO0338437290 
BIC-code 
TRIONL2U 
KvK-nummer 
63097451
 
 
Contactpersoon 
Dhr. 
Ir. 
 RA  
Functie contactpersoon 
Algemeen Directeur / Controller 
Telefoonnummer 
 
Faxnummer 
n.v.t. 
E-mailadres en evt. website 
subsidies@bt-projects.com
 
/ 
www.
bt-projects.com
  
 
 GEGEVENS ACTIVITEIT / PROJECT 
  
1 
Hoe draagt de activiteit bij aan het beleid van de 
Provincie Zeeland? 
 
 
 
 
 
 
Het project sluit aan bij de prioritaire acties Zeeland in 
Stroomversnelling 
en 
heeft betrekking op Tidal Technology 
Center Grevelingendam (TTC-
GD
) opgenomen als onderdeel 
van het Deltaprogramma. 
De impact van het project is 
een
 bijdrage aan 
de
 
structuurversterking en de werkgelegenheid in Zeeland: 
- TTC-GD zal bedrijvigheid aantrekken ten behoeve van de 
ontwikkeling en demonstratie van Energie-uit-Water 
technologieën.  
- Het technologiecentrum streeft ernaar hét centrum te zijn 
voor de industrie, waar alle kennis over de technologie, 
energiedijken en de turbines beschikbaar zijn. 
- Het technologiecentrum streeft ernaar de verbinding te 
creëren met de andere industrieën rondom de Grevelingen; 
vis
- en schelpdierenkweek, visserij en (technisch) toerisme. 
- TTC-GD zal als technologische infrastructuur R&D-
activiteiten ondersteunen welke vanuit de diverse onderwijs- 
en kennisinstellingen in Zeeland worden geïnitieerd. 
- TTC-GD legt de verbinding met regionale incubators 
- Het TTC zal het aantrekken en opschalen van middelgrote 
ondernemingen, en samenwerking (regionaal, nationaal en 
internationaal) bevorderen. 
Voor het project TTC-
GD
 
–
 Technologische innovatie en test-
infrastructuur voor energiedijken en getijdenenergie 
–
 zijn 
twee bijdragen gealloceerd vanuit de het programma 
Zeeland 
in Stroomversnelling
. 
In de eerste aanvraag (Z.i.S.-
1)
wa
s 
een 
bedrag goedgekeurd en afgewikkeld van 2,5 miljoen Euro.  
De tweede aanvraag (Z.i.
S.
-2) betreft hetzelfde project met 
dezelfde doelstellingen en resultaten maar met een uitbreiding 
van de scope/kosten en meerdere financieringsbronnen.  
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Tekst in grijs betreft teks t uit de eerste aanvraag onder Z.I.S.. Zwarte tekst is nieuw toegev oegd  in deze tweede aanvraag. Z.i.S.-2 behelst specifiek: 
- aanvullende werkzaamheden binnen de reeds in ZiS- 1 
beschreven scope ;  
   * uitbreiding van de bodembescherming 
   * aanvullend werk door derden 
   * aanvullende werkzaamheden a.g.v. een complexere 
vergunningaanvraagprocedure 
   * uitbreiding/vergroting van de stroomgoten 
   * diverse aanvullende werkz aamheden door het project team  
- aanvullende scope of work binnen het project ;  
   * uitvoeringskosten van de aannemer 
   * uitbreiding van het projectteam 
Deze tweede aanvraag behelst de financiële afwikkeling van 
de toegekende 2e subsidie onder Z.i.S. van 1,6 miljoen E uro. 
In deze 2e aanvraag is de laatste stand van zaken 
weergegeven tezamen met een update van de planning en 
kostenbegroting. 
De kosten in deze 2e subsidie onder het ZiS-programma zijn 
eerder opgenomen geweest in twee aanvragen onder het 
programma van de Topsector Energie (HE en DEI). Deze 
aanvragen zijn afgewez en door RVO. 18 december j.l. is in 
het beroep de HE-aanvraag definitief afgewezen. Ook bij de 
DEI wordt een positief resultaat uit het beroep als kansarm 
beschouwd.  
Naar aanleiding de definitieve afwijzing is het onder deze 2e 
aanvraag onder ZiS ontstane tekort op de financiering 
ontstaan. Wij verzoeken u hierbij middels deze aanvraag tot 
uitkering van deze subsidie, conform uw brief met kenmerk 
18000962 van 16 januari 20 18.   
2 Geef een beschrijving van de activiteit? 
(u wordt verzocht een projectplan mee te zenden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC-GD) is een 
innovatie-, test-, certificerings- en demonstratiecentrum voor 
getijdenenergie in Nederland. TTC- GD ondersteunt 
ontwikkelaars van getijdentechnologie in alle mogelijke 
disciplines. 
Het centrum omvat 3 stromingsgoten van verschillende 
afmetingen om een zo breed mogelijk spectrum aan turbines 
en technologieën te bedienen. Het centrum levert tevens 
aanvullende ondersteuning om technologie-eigenaren te 
begeleiden in de ontwikkeling van hun turbines en 
componenten, van idee naar commercialisatie. Het centrum 
zal worden gebruikt voor het ontvangen van klanten van de 
technologie-eigenaren, door onderwijsinstellingen voor 
excursies en stages en als algemeen toeristische attractie 
“technisch toerisme”) . Door de locatie Grevelingendam  nabij 
de Brouwersdam en de combinatie van hoogwaardige 
technologieën en faciliteiten, zal het onderzoeks- en 
ontwikkelingscentrum mondiaal een unieke positie hebben .  
Een update van het projectplan inclusief meerjarenbegroting  
is als bijlage meegestuurd.   
3 Wat is het "SMART"-resultaat van uw activiteit? 
(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden)  
 
 
 R1. Technologische infrastructuur voor innovatie en testen en 
Center of Expertise voor energie uit water is gerealiseerd in 
2020 . 
R2. Zeeland is internationaal stevig gepositioneerd als 
experimenteergebied Energie Transitie en Delta Technology </pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Tekst in grijs betreft teks t uit de eerste aanvraag onder Z.I.S.. Zwarte tekst is nieuw toegev oegd  in deze tweede aanvraag.  
 
 door het TTC-GD in samenwerking met de Delta Academy en 
het toekomstige University College for Engineering and 
Innovation (Beta College) in 2020 .  
R3. Stimulerende voorwaarden gecreëerd voor projecten in 
Brouwersdam, Oosterschelde, maar ook voor Grevelingen, 
Volkerak en Zoommeer (2019).  
R4. Stimulerende werking op vestiging en creatie bedrijven in 
Zeeland in samenwerking met regionale initiatieven als Dok 
41, Impuls en andere incubators (medio 2018); 
R5. Positieve impuls voor creatie hoogwaardige 
werkgelegenheid, naast de werkgelegenheid gedurende de 
bouw van het TTC- GD in 2018 .  
R6. Marktpotentieel in Nederland van 220 MW voor Energie 
uit Water opengebroke n in 2019 (potentieel 2.200 directe 
banen).  
R7. Onderzoekscapaciteit en kennis worden actief gedeeld 
met andere kennisinstellingen in brede zin, en gezamenlijk 
onderzoek gestart vanaf 2018; 
R8. Opschaling tot Europees Knowledge and Innovation 
Community (KIC) op het gebied van Energie uit Water is 
voorbereid (medio 2020 ). 
 
4 Hoe zit de activiteit organisatorisch in elkaar: welke 
stappen moet u nemen om de activiteit uit te kunnen 
voeren?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Er worden grofweg 3 fasen in de ontwikkeling van TTC- GD 
onderscheiden. De activiteiten binnen dit project omvatten 
Fase a en Fase b. 
Fase a: voorbereidingen TTC- GD 
In deze fase gebeurt vooral werk achter de scherm en: 
business case, financiering, technische ontwikkeling, 
vergunningentrajecten. Nadruk ligt op de dialoog aangaan met 
zakelijke partijen die een bijdrage (kunnen) leveren aan 
ontwikkeling van TTC-GD: overheden, bedrijven en 
kennis/onderwijs/onderzoeksinstanties, om de projecten en -
organisaties opgetuigd te krijgen. Publiek speelt hier nog een 
minimale rol.  
Fase b: realisatie TTC- GD 
In fase b worden activiteiten zichtbaar bij de Flakkeese 
Spuisluis door bouw van TTC-GD, gevolgd door plaatsing van 
turbines. Hier zijn de projecten en -betrokkenen helder en 
schuift communicatie naar de schil om de direct betrokken en 
heen. Publiek wordt nu betrokken bij TTC-GD. Ook hier wordt 
de dialoog gestart.  
Fase c: TTC-GD in bedrijf, ontwikkeling to t kenniscentrum 
In fas e c is TTC-GD vol in bedrijf met technologie-tests, –
demonstraties en energieproductie van demo- turbines. Er 
komen resultaten beschikbaar uit de diverse projecten. Hier 
gaat het om vergroten van kennis en delen van dez e 
opgedane kennis met stakeholders, zowel publiek als vak 
gerelateerd. Ook hier wordt gestreefd naar interactie en 
dialoog in het belang van ontwikkeling van getijdenenergie. 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Tekst in grijs betreft teks t uit de eerste aanvraag onder Z.I.S.. Zwarte tekst is nieuw toegev oegd  in deze tweede aanvraag.  
Deze 2e aanvra ag binnen Zeeland in Stroomversnelling 
behelst enkele aanvullende zaken:  
- aanvullende werkzaamheden a.g.v. aanvullende / 
nieuwe voorwaarden van stakeholders; RWS, 
milieubewegingen etc 
- kosten voor realisatie van aanvullende 
werkzaamheden, civiele werken, systemen en 
installaties. 
 
5 Welke "SMART"-prestatieafspraken k unt u maken over 
het resultaat? 
Een prestatieafspraak is een afspraak over uw 
activiteit op basis waarvan wij na afloop van de 
activiteit kunnen bepalen of het resultaat van de 
subsidiëring is behaald. De afspraak kan op het niveau 
liggen van het "SMART"-resultaat (vraag 3) of op het 
niveau van te nemen stappen (vraag 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De indicatoren blijven gelijk aan die van Z.i.S.- 1. Indicatoren 
voor de resultat en: 
Aan het einde van fase a :  
a. het definitieve technisch ontwerp van het TTC-GD is 
klaar; 
b. alle vergunningen voor bouw TTC- GD zijn verkregen; 
c. business case en financiering voor de bouw van het 
TTC-GD is sluitend; 
d. bouwactiviteiten zijn gegund; 
e. dialoog met stakeholders is verbreed.   
Aan het einde van fase b is: 
a. de fysieke infrastructuur van het TTC-GD ger eed en 
klaar voor gebruik;  
b. er zijn samenwerkingen overeengekomen met  
professionele organisaties.  
 
6 Waaraan kunnen wij zien of de activiteit is 
gerealiseerd, wat kan dienen als prestatiebewijs? 
 
 
 
 
 
 
 
 De verificatiemiddelen blijven gelijk aan die van Z.i. S.-1:  
Fase a: 
a. het definitieve ontwerp TTC-GD; 
b. vergunningen voor bouw TTC-GD; 
c. businesscase en financieringsverslag; 
d. gunning van bouwactiviteiten; 
e. communicatieactiviteiten en verslagen hiervan. 
Fase b :  
a. getekende acceptatie van de acte van oplevering doo r 
TTC-GD;  
b. getekende samenwerkingsovereenkomsten met ten 
minste 10 professionele organisaties.  
 
7 Wie kunnen er aan de activiteit mee doen/ Voor wie is 
de activiteit bedoeld? 
 
 
 
 
 Het project is enerzijds bedoeld voor technologie-eigenaren, 
die hun ontwikkelingen kunnen uitrollen in TTC-GD. 
Technologieën kunnen turbines zijn, maar ook componenten 
daarvan en aan de maritieme sector gerelateerde systemen. 
Daarnaast zal TTC-GD een platform zijn voor research door </pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Tekst in 
grijs 
betreft teks
t 
uit de eerste aanvraag onder Z.I.S.. Zwarte tekst is nieuw toegev
oegd
 in deze tweede aanvraag. 
 
 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen.  
TTC-GD zal ook eigen turbines aanschaffen; deze turbines 
worden beschikbaar gesteld voor onderzoek en ontwikkeling 
ter beschikking aan partijen die geen eigen turbine hebben, 
bijvoorbeeld onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het TTC-
GD zal nauw samenwerken met 
he
t Lectoraat Delta Powe
r 
(
 van de HZ University of 
Applied Sciences
, 
World Class Maintenance, TNO, IMARES, 
NIOZ, MARIN, DELTARES, ECN, en de (Technische) 
Universiteiten. 
Om bedrijvigheid te bevorderen is samenwerking voorzien 
met Kenniswerf-DOK41
, 
Impuls Zeeland (Innogo ZPF ZIF)
, 
alsmede private partijen uit de internationale en regionale 
industrie zoals Adviesbureau voor bodem, water en ecologie 
(ATKB), Alterra, Anacon Infra, Antea Group, Applied 
Renewables Research (ARR), B2B Sure, Enduris 
Netwerkgroep, DEKRA, Deltares, Deme Offshore Services, 
DNV GL, Dynasim Engineering , Energie uit Water (EWA), 
Ocean Energy-Europe (OE-E) Franck WTB Advies, HKV, 
Hollarts Kunststoftechniek BV , Istimewa, Pasman, 
QConcepts Design Engi
ner
ing BV, Siemens Industry, Tegema 
BV, VandeBron 
Ook wordt nauw samengewerkt met publieke instellingen zoals 
: 
gemeenten, provincies, rijk, en waterschappen en belangen 
organisaties van burgers (sportvisserij, natuurbeheer, bewoners 
verenigingen, energie coöperaties, etc.).
   
8 
Hoe licht u de mensen in die mee kunnen doen aan de 
activiteit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het TTC-GD heeft een 
“
communicatiestrategie Tidal 
Technology Center Grevelingendam opgesteld
”
. Hierin 
opgenomen staan communicatiedoelstelling en -doelen: 
“
Zov
eel
 mogelijk relevante stakeholders rondom 
getijdenenergie en 
–
 technologieën letterlijk en figuurlijk 
samenbrengen, om te komen tot hét Europees Kenniscentr
um 
op getijdenenergie en zo getijdenenergie te ontwikkelen tot 
een volwaardige en rendabele duurzam
e v
orm va
n 
energieproductie.
”
 
Bij de bepaling van de doelgroepen en communicatiestructuur 
wordt - zover mogelijk gegeven het grote aantal stakeholders - 
onde
rscheid gemaakt tussen interne, semi-interne en externe 
communicatie.  
Voor iedere vorm zijn vervolgens de communicatiemiddelen 
en
 de organisatie van de communicatie toegelicht. Dit omvat 
o.a. huisstijl (waaronder ook maquettes, 
3D
-animaties, films 
en info-graphics), website, social media, (digitale) updates, 
media, bijeenkomsten en evenementen, (online
) 
kennis index 
en 
archief, stakeholder bijeenkomsten, whitepapers, 
bezoekerscentrum, en open-source data en informatie 
protocol.
 
9 
Werkt u samen met een andere instelling voor het 
organiseren van de activiteit?  
En, indien ja, welke instelling en wat doet 
de
ze 
instelling voor het uitvoeren van de activiteit? 
 
 
 
 
 
De ontwikkelaars van het TTC-GD zijn sinds 2014 actief in het 
benaderen en betrekken van Nederlandse en buitenlandse 
partijen.  
Overheid: De ontwikkeling van TTC-GD vindt plaats in overle
g 
m
et de 
provincies Zeeland en Zuid Holland, Rijkswaterstaat, 
en de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Tekst in grijs betreft teks t uit de eerste aanvraag onder Z.I.S.. Zwarte tekst is nieuw toegev oegd  in deze tweede aanvraag.  
 
 
 
 
 
 
 
 Overflakkee. 
Onderwijs en Onderzoek: TTC-GD werkt samen met o.a. 
TNO, NIOZ, Deltares. Imares. Via het Delta Platform zijn een 
aantal onderwijsinstellingen bij TTC-GD betrokken (World 
Class Maintenance, HZ University of Applied Sciences en 
Delta Academy). 
Bedrijfsleven: Naast de directe betrokkenheid van  
turbineontwikkelaars is een belangrijke rol voor het 
innovatieve MKB voorzien. Onder andere via incubators.   
10 Wie kunnen er meedoen of deelnemen aan de 
activiteit/ welk publieksbereik heeft de activiteit? 
 
 
 
 
 
 
 Inwoners van een dorp of stadsdeel 
Inwoners van een gemeente 
Inwoners van het gebied rond de Oosterschelde
Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen
Inwoners van een gemeente 
Inwoners van de provincie Zeeland 
Anders, nl 
Het doel is om zoveel mogelijk relevante stakeholders 
rondom getijdenenergie en – technologieën letterlijk en 
figuurlijk samen t e brengen, om te komen to t hét 
Europees Kenniscentrum op getijdenenergie en zo 
getijdenenergie te ontwikkelen tot een volwaardige en 
rendabele duurzame vorm van energieproductie. Dit 
doel vereist van het TTC-GD een flexibele en open 
karakter, waar professi onals en amateurs van binnen 
en buiten de provincie elkaar kunnen samenwerken.    
 
 
13. Is er bij uw instelling een bestuurder, directeur of Nee Ja 
medewerker in dienst met een bezoldiging van meer  
dan € 181 .000?*       
Indien ja, wordt de subsidie of een deel daarvan  Nee Ja 
direct of indirect besteed aan de bezoldiging van  
dit personeelslid? 
14 Is er bij uw instelling een interim-functionaris   Nee Ja 
werkzaam die een vergoeding ontvangt van meer  
dan € 181.000?* 
Indien ja, wordt de subsidie of een deel daarvan   Nee Ja 
direct of indirect besteed aan de vergoeding van  
deze interim-functionaris?  
 
* De provinciale norm voor topinkomens is van toepassing op onze subsidieverlening. Op dit mom ent be draagt de norm , 
zoals genoemd in de Wet Normering topinkomens, € 181.000,--. De norm geldt ook voor externen. Meer informatie over 
regels van de norm is opgenomen in artikel 5 van onze Algemene subsidieverorde ning Zeeland 2013. 
 
De beantwoording van de vragen met betrekking tot de norm voor topinkomens is bindend. Al s na de subsidieverlening 
blijkt dat de vraag verkeerd is beantwoord, dan wordt de subsidie ingetrokken. 
 
 11 De activiteit begint op (dd- mm-jjjj)  1-2-2017 
12 De activiteit eindigt op (dd- mm-jjjj) 1-3-2020 </pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Tekst in 
grijs 
betreft teks
t 
uit de eerste aanvraag onder Z.I.S.. Zwarte tekst is nieuw toegev
oegd
 in deze tweede aanvraag. 
BEGROTING 
 
Een update van het projectplan inclusief voortgangsrapportage en meerjarenbegroting i
s als bijlage meegestuurd
. 
De 
huidige aanvraag bedraagt 1,6 miljoen Euro subsidie met als subsidiabele kosten 3,2 miljoe
n Euro. 
 
Overview 
 
Subsidiabele kosten 
Subsidie 
Aanvraag SVZ 1 
5 miljoen Euro 
2,5 miljoen Euro 
Aanvraag SVZ 2 
3,2 miljoen Eu
ro
 
1,6 miljoen Euro 
DEI subsidie 
2,04 miljoen Euro 
1,02 miljoen Euro 
 
10,24 miljoen Euro 
5,12 miljoen Euro 
P.M. Overige kos
te
n TTC-
GD
 
  
6.5 miljoen Euro 
      
---
 
 
 
INKOMSTEN
 
 
Eigen bijdrage van aanvrager 
 
Inkomsten (als recettes) 
n.v.t. 
Subsidies en/of sponsorinkomsten van derden: 
 
1. Demonstratie Energie Innovatie (DEI 2150017) 
 aangevraagd 
X toegezegd  
 
2.
 Stroomversnellingsgelden 
 aangevraagd 
X toegezegd  
 
 
 
 
€ 
1.020.833 
 
 
 
€ 
2.500.000 
 
 
 
Overige inkomsten: ….. 
 
 
 n.v.t. 
Thans gevraagde niet proportionele subsidie Provincie Zeeland  
 
 
€ 
1.600.000
 
 
Totaal inkomsten 
 
 
 
n.v.t. 
 
 
 
 
TABEL PERSONEELSKOSTEN 
 
 
 
 
Functie in het project 
Bruto maandsalaris 
1,2% x 
maandsalaris = 
uurloon 
Uren 
Totaalbedrag  
(uren x uurloon) 
 
€ 
 
€ 
 
 
€ 
 
 
  
4.000 
  
 48,00 
1
860
 
89.280 
 
  
3.000 
   
36
,
00
 
3
900
 
140
.
400
 
 
  
4.000 
  
 48,00 
1450
 
69.
60
0 
 
 
 
 
 
 
Geef hier een korte toelichting op de begroting en de 
gevraagde subsidie? 
 
 
 
 
 
 
 
De begroting omvat fase 1
, 
2 
en 3 van het project en betreft de 
realisatie van de technologische infrastructuur.  
 
De bijdrage van de DEI in combinatie met de aangevraagde 
subsidie voldoen aan artikel 25 en 26 van de staatsteunregels. 
Nader toegelicht in de bijgevoegde  notitie 
 
PROJECTPLAN 
EN MEERJARENBEGROTING TTC-
GD
.
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Tekst in grijs betreft teks t uit de eerste aanvraag onder Z.I.S.. Zwarte tekst is nieuw toegev oegd  in deze tweede aanvraag.   
 Ja Nee 
 
  
Kunt u de betaalde BTW terugvragen bij de 
Belastingdienst of compenseren vanuit een fonds? 
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>    Provincie    % Zeeland    Gedeputeerde Staten    TTC Grevelin ‚V  T.a.v. de wa |  Ambachtsweg 9 L   4421 SK KAPELLE    onderwerp kenmerk behandeld door verzonden  Intentieverklaring aanvullende financiering Tidal 18000962  Technology Centre Grevelingendam COO A    17 JAN. 2016    Middelburg, 16 januari 2018  Geachte    In 2017 heeft u bij ons een subsidieaanvraag ingediend binnen het investeringsprogramma Zeeland in  Stroomversnelling ten behoeve van de realisatie van het Tidal Technology Center op de Grevelingendam  voor een bedrag van € 4,1 min. Op 29 september 2017 hebben wij vernomen dat het Rijk heeft  ingestemd met een bijdrage van € 25 min. aan het totale investeringsprogramma. Onderdeel hiervan is  het project Tidal Technology Center, waarvoor een bedrag van € 2,5 min. ter beschikking is gesteld.    De lagere toekenning vanuit het Rijk heeft geresulteerd in een tekort in de begroting van € 1,6 min. Dit  tekort zou gedekt worden middels HE subsidies door RVO. De aanvragen zijn echter afgewezen en op dit  moment lopen hier beroepszaken over. Indien u in de beroepszaak in het gelijk wordt gesteld, is er geen  sprake meer van een tekort.    Indien en voor zover de beroepszaak negatief voor u uitpakt, delen wij u mede dat wij bestuurlijk een  positieve houding hebben wanneer voor fase c TTC-GD in bedrijf een nieuwe, aanvullende  subsidieaanvraag met een maximum van € 1.6 min. in wordt gediend.    Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen u alle succes bij de start van de  uitvoering van het project.    Met vriendelijke groet,    gedeputeerde staten,    Drs. J.M.M. Polman, voorzitter    mit, secretaris    Rechtsmiddelen    Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie  voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.    In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en  waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.   U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van  verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.   Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer   0118-531000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.    Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U  richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA  Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.    Provinciehuis Abdij 6 Postbus 6001 0118-63 10 11 KvK 20168636    4331 BK Middelburg 4330 LA Middelburg www. zeeland.nl IBAN NLO8 BNGH 0285010557</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>    Datum  Doorkiesnummer(s)  Behandeld door  Ons kenmerk  Appellant/verzoeker  Onderwerp   Besluit    Uw kenmerk    College van Beroep voor het bedrijfsleven    Postadres postbus 20021, 2500 EA Den Haag    AANTEKENEN   Justion Advocaten   tav mevrouw mr. J.M, van Koeveringe-Dekker  Postbus 132   4330 AC Middelburg,    18 december 2018  osn    procedurenummer 17/1822 Wi    Blue Turbines B.V. en Water2Energy B.V.  27300 Kaderwet EZ-subsidies  d.d. 2 november 2017, nr. JZ/TSE-04-    HERNIEUWBAAR/170809/BNE, TEHE1 16343,  van Minister v. Economische Zaken en Klimaat    JvKD/zp/170347    Geachte mevrouw Koeveringe-Dekker,    ONTVANGEN 19 DEC 2018    Bezoekadres  Paleis van Justitie  Prins Clausiaan 60    2595 AJ Den Haa  Teletoon oc EN    rox 0c    In verband met deze  procedure worden/zijn   de door u verstrekte  gegevens door het College  van Beroep voor het  bedrijfsleven verwerkt in  een geautomatiseerd  systeem (Wet bescherming  persoonsgegevens)    Bij beantwoording de  datum en ons kenmerk  vermelden.    Bijgaand zend ik u afschrift van de door het College van Beroep voor het    bedrijfsleven gewezen uitspraak in bovenvermelde zaak.         (wnd.) griffier.    ACUI</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>    uitspraak    COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN   zaaknummer: 17/1822   uitspraak van de meervoudige kamer van 18 december 2018 in de zaak tussen  Water2Energy B.V. te Heusden, appellante   (gemachtigde: mr. J.M. van Koeveringe-Dekker),   en   de minister van Economische Zaken en Klimaat, verweerder   (gemachtigde: mr. R.H.M. Sipman).   Procesverloop   Bij besluit van 7 april 2017 (primair besluit) heeft verweerder de aanvraag van appellante  voor subsidie op grond van de Regeling nationale EZ-subsidies (Regeling) en het Besluit    stimulering duurzame energieproductie (Besluit SDE) afgewezen.    Bij besluit van 2 november 2017 (bestreden besluit) heeft verweerder het door appellante  tegen het primaire besluit gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.    Appellante heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.  Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.    Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1 november 2018. De gemachtigden van  partijen zijn verschenen. Namens appellante zijn verder nog verschenen  Namens verweerder is verder nog verschenen ir    Overwegingen  1. Het College gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.    Ll. Appellante ontwikkelt hoog rendement verticale-as turbines met curvesturing. Op   13 januari 2017 heeft zij, als penvoerder van een samenwerkingsverband, bij verweerder  subsidie tot een bedrag van € 5.656.329,- aangevraagd voor het project ‘Kostenbesparende en  rendement verhogende innovaties voor waterkracht’. De subsidie is aangevraagd op grond  van de Regeling, hoofdstuk 4, titel 4.2 Topsector energieprojecten, in de SDE+ categorie  waterkracht: installaties met een verval van meer dan 50 centimeter, op de locatie  Grevelingendam, Zeeland. Het doel is om de kWh prijs van een 500kW verticale-as turbine    voor sescnlef gator</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>    zaaknummer: 17/1822 2    met curvesturing te verlagen en een grotere en een kleinere variant te ontwikkelen voor  verschillende doelmarkten in Nederland, Europa en daarbuiten.    1.2. Bij het primaire besluit heeft verweerder de aanvraag afgewezen. Appellante heeft tegen  dat besluit bezwaar gemaakt.    1.3. Bij het bestreden besluit heeft verweerder het bezwaar tegen het primaire besluit  ongegrond verklaard. Verweerder acht de door appellante gemaakte berekening van de  besparing op de SDE-subsidies onjuist en volgt appellante niet in haar standpunt over de  technische haalbaarheid, de kosteneffectiviteit, de concurrentiekracht en het herhaalpotentieel.  Appellante heeft aldus volgens verweerder niet aannemelijk gemaakt dat het project leidt tot  een besparing op de SDE-subsidies die groter is dan de gevraagde subsidie. Het projectplan  brengt voor verweerder onnodige investeringsrisico’s met zich mee.    2.1. Appellante heeft tegen het bestreden besluit beroep ingesteld. Zij stelt zich onder meer  op het standpunt (kort samengevat) dat het primaire en het bestreden besluit onzorgvuldig zijn  genomen en aantoonbaar berusten op onjuiste aannames en fouten, waarbij bevindingen van  experts bewust zijn genegeerd en door verweerder tevens blijk is gegeven van  vooringenomenheid. Daarnaast is de procedure niet transparant geweest en is er bij  verweerder sprake van steeds wisselende en ook nieuwe argumenten waarbij de beginselen  van hoor en wederhoor niet in acht zijn genomen.    2.2. Voor zover het beroep ook was ingediend namens Blue Turbines B‚V. is dat ter zitting  ingetrokken.    3. Het College overweegt als volgt.  3.1. In dit geding is de hierna vermelde regelgeving van toepassing.  Regeling nationale EZ-subsidies    Artikel 4.2.16. Subsidieaanvraag  1 De minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan een deelnemer in een  samenwerkingsverband voor het uitvoeren van een hernieuwbare-energieproject.    ()    Artikel 4.2.20. Afwijzingsgronden  De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien:  a. de aanvrager niet aannemelijk heeft gemaakt dat het project leidt tot hernieuwbare  energieproductie in 2030 en leidt tot een besparing op de uitgaven aan subsidies in het  kader van het Besluit stimulering duurzame energieproductie, die groter is dan de  aangevraagde subsidie onder deze paragraaf, hetgeen uit een berekening blijkt;    G)    3.2. In dit geding moet de vraag worden beantwoord of verweerder terecht en op goede  gronden heeft geweigerd de door appellante aangevraagde subsidie te verlenen.    3.3. Het College stelt voorop dat het in de beschikbare gegevens geen aanleiding ziet  appellante te volgen in haar standpunt dat verweerder blijk heeft gegeven van  vooringenomenheid en aldus in strijd met artikel 2:4 van de Awb heeft gehandeld. Appellante</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>    zaaknummer: 17/1822 3    stelt dat de vraagstelling aan de door verweerder geraadpleegde experts sterk gestuurd was,  ter bevestiging van een bij verweerder al bestaand beeld over de uitkomst van de zaak. Het  College is evenwel niet gebleken dat de experts niet vanuit hun expertise op onafhankelijke  wijze hebben kunnen adviseren. Evenmin is gebleken dat bij verweerder (anderszins) sprake  is van vooringenomenheid. Deze beroepsgrond slaagt daarom niet.    3.4. Met betrekking tot de afwijzingsgrond in het bestreden besluit dat appellante niet  aannemelijk heeft gemaakt dat het project, zoals zij stelt, voldoet aan de ingevolge artikel  4.2.20, aanhef en onder a, van de Regeling vereiste besparing, overweegt het College als  volgt.    3.4.1. Appellante heeft tegen deze afwijzingsgrond het volgende aangevoerd. Verweerder  heeft haar een rekenmodel (Excel sheet) ter beschikking gesteld waarmee de beoogde  besparing op de SDE+ gelden moet worden berekend (SDE-berekening). Daarin is,  afhankelijk van de SDE+-categorie, vermeld welk aantal vollasturen dient te worden gebruikt.  Dat aantal kan in het rekenmodel niet worden gewijzigd. In de categorie waterkracht met een  verval groter dan 50 centimeter, in welke categorie appellante subsidie heeft aangevraagd en  welke categorie ook wordt gebruikt voor rivierwaterkracht, is dat 5700 vollasturen. Voor  getijdenwaterkracht, waarvan in haar project sprake is, is 3700 vollasturen realistischer. Een  onderdeel van de SDE-berekening is de formule: aantal installaties x het vermogen per  installatie x het aantal vollasturen per jaar. Om de totale productie bij 3700 vollasturen correct  weer te geven in een rekenmodel waarin 5700 vollasturen zijn vermeld, heeft appellante na  overleg met een medewerker van RVO het vermogen van de turbines naar beneden bijgesteld.  Die afspraak met RVO is daadwerkelijk gemaakt, ook al wordt dat nu door verweerder  ontkend.    34.2. Verweerder heeft ter zitting verklaard dat de categorie van de SDE+-regeling  waarbinnen appellante subsidie heeft aangevraagd is bedoeld voor rivierwaterkracht. Bij  rivierwaterkracht is een aantal van 5700 vollasturen het maximaal haalbare. In de door  verweerder verstrekte Excel sheet voor de SDE-berekening kan dit getal niet worden  gewijzigd, om te voorkomen dat aanvragers meer vollasturen invullen. Appellante was niet  gehouden van dit model gebruik te maken. Zij had ook een eigen Excel sheet kunnen  inleveren. Indien appellante stelt dat per installatie van 3700 vollasturen per jaar moet worden  uitgegaan, staat het haar vrij om dat in haar SDE-berekening op te nemen. Overigens is dit  aantal volgens verweerder niet reëel en zou het maximaal 2250 vollasturen per jaar moeten  zijn.    3.4.3. De in dit geding aan de orde zijnde SDE-berekening staat in het door appellante  ingediende projectplan op pagina 12, in tabel 3. In die berekening is onder meer vermeld dat  in het jaar 2021 drie turbines met een vermogen van elk 1 MW met 5700 vollasturen per jaar  in productie worden genomen; in 2022 zijn dat negen turbines met een vermogen van elk 2  MW met 5700 vollasturen per jaar en in 2023 zijn dat negen turbines van elk 2 MW met 5700  vollasturen per jaar. De SDE-berekening leidt tot de uitkomst van een totale besparing aan  SDE+ uitgaven van ruim € 32 miljoen in het jaar 2023. Appellante heeft ter zitting  aangegeven dat deze uitkomst correct is en dat zij daarmee de vereiste besparing aannemelijk  heeft gemaakt.    3.4.4. Het College stelt vast dat appellante ter zitting heeft erkend dat het aantal vollasturen  in de door haar ingediende SDE-berekening te hoog is. Al gelet hierop is het College met  verweerder van oordeel dat zij met die berekening niet aannemelijk heeft gemaakt dat met</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>    zaaknummer: 17/1822 4    haar project aan de vereiste besparing wordt voldaan. Dat appellante, naar zij stelt, andere  gegevens in de berekening heeft bijgesteld (opgenomen op pagina 12, in tabel 2, van het  projectplan) om tot een reële uitkomst te komen, baat haar niet. Hieruit volgt slechts dat de  berekening in tabel 3 onjuist is. Daarbij is niet inzichtelijk hoe de gegevens in tabel 2 de  gegevens in tabel 3 corrigeren. De enkele mededeling op de zitting dat in tabel 2 is uitgegaan  van een hoger vermogen per installatie ter correctie van de in tabel 3 opgenomen vollasturen,  acht het College onvoldoende. Daargelaten dat verweerder van de juistheid van de door  appellante in het kader van haar aanvraag verstrekte gegevens, waaronder de SDE-  berekening, moet kunnen uitgaan, kunnen de door appellante ten behoeve van die berekening  gewijzigde gegevens niet gecontroleerd worden. Niet valt in te zien dat appellante geen SDE-  berekening had kunnen maken op basis van de volgens haar juiste gegevens. Een dergelijke  berekening is door appellante niet overgelegd.    3.4.5. Voor zover appellante zich beroept op toezeggingen van een medewerker van het  RVO dat met de manier waarop de SDE-berekening is opgesteld genoegen zou worden  genomen, baat dat haar evenmin. Verweerder heeft betwist dat zo een toezegging is gedaan en  appellante heeft het bestaan van een dergelijke toezegging niet onderbouwd.    3.5. Om reden van het bovenstaande was verweerder gehouden de aanvraag af te wijzen.  Wat appellante verder nog heeft aangevoerd kan daar niet aan af doen en behoeft daarom geen  verdere bespreking. Dat betekent dat de hiervoor onder 3.2 vermelde vraag bevestigend moet  worden beantwoord. Het beroep zal ongegrond worden verklaard.   4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.   Beslissing   Het College verklaart het beroep ongegrond.   Deze uitspraak is gedaan door mr. E.R. Eggeraat, mr. I..M. Ludwig en mr. T.L. Fernig-    Rocour, in aanwezigheid van mr. SE eviffier. De beslissing is in het openbaar  uitgesproken op 18 december 2018.    w.g. E.R. Eggeraat w.g. J.W.E. Pinckaers    u ge  cstrorm</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>P
ROJECTPLAN EN MEERJARENBEGROTING 
TTC-
GD
 
 
 
 
1 
Aan: Provincie Zeeland 
Project:  Tidal Technology Center Grevelingendam 
Opgesteld door:  
Kapelle  4-1-
201
9 
Onderwerp: Projectplan en Meerjarenbegroting TTC Grevelingendam 
 
Fasering 
Er worden grofweg 3 fasen in de ontwikkeling van TTC-GD onderscheiden. De activiteiten binnen dit 
project omvatten Fase a en Fase b. 
Fase a: voorbereidingen TTC-
GD
 
In deze fase gebeurt vooral werk achter de schermen: business case, financiering, technische 
ontwikkeling, vergunningentrajecten. Nadruk ligt op de dialoog aangaan met zakelijke
 partijen die 
een bijdrage (kunnen) leveren aan ontwikkeling van TTC-GD: overheden, bedrijven en 
kennis/onderwijs/onderzoeksinstanties, om de projecten en -organisaties opgetuigd te 
krijgen. Deze 
fase loopt parallel met de realisatie van het TTC-GD. 
Fase b: realisatie TTC-
GD
 
In fase b worden activiteiten zichtbaar bij de Flakkeese Spuisluis door bouw van TTC-GD. Hier zijn de 
projecten en -betrokkenen helder en schuift communicatie naar de schil om de direct betrokkenen 
heen.  
Fase c: TTC-GD in bedrijf, ontwikkeling tot kenniscentrum 
In fase c: is TTC-GD vol in bedrijf met technologie-tests, 
–
demonstraties en energieproductie van 
demo-turbines. Er komen resultaten beschikbaar uit de diverse projecten.  
Uitgevoerde werkzaamheden 
2017
 - 
2018
 
De uitgevoerde werkzaamheden zijn hieronder stapsgewijs weergegeven. 
-
 
Fase a: Voorbereidende werkzaamheden RWS 
-
 
Fase b: Bouw van de civiele infrastructuur, bouwkuip, stromingsgoten inclusief 
terreininrichting 
Fase b, realisatie van TTC-GD, is 1 november gepauzeerd in verband met de strenge voorschr
iften 
van RWS aangaande werkzaamheden tijdens het stormseizoen. De voorschriften schrijven normaal 
gesproken aan dat al op 1 oktober gepauzeerd zou zijn. In de afgelopen periode is gebouwd aan een 
goede relatie met RWS. Dat heeft ertoe geleid dat RWS ons 1 maand extra de gelegenheid heeft 
gegeven, en daarmee de kunstwerken Grevelingendam, Flakkeese Spuisluis en ons eigen TTC-GD 
veilig te stellen voor mogelijke (gevolgen van) stormen.  
De werkzaamheden zullen vanaf april 2019 hervat en medio 20
19
 volledig afgerond. Het centrum zal 
na de zomer van 2019 operationeel zijn. 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>PROJECTPLAN EN MEERJARENBEGROTING TTC- GD  
 
 2 
Figuur 1 : Voorbereidende werkzaamheden aan Flakkeese Spuisluis (Steenbestorting en tec hnische installaties van Flakkeese 
Spuisluis gerenoveerd); deze werken zijn in 2016-2017 uitgevoerd door Rijkswatersta at ten behoeve van de bouw van TTC-
GD 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Engineerings-activiteiten civiele werken en aanbesteding afgeron d, aanbestedingsontwerp gereed. 
 
 
 
  
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>PROJECTPLAN EN MEERJARENBEGROTING TTC- GD  
 
 3 
Figuur 3 : fase 0: Voorbereidende werkzaamheden (Bouwkuip voorbereid voor civiele wer ken) 
 
 
 
Figuur 5 : Bouwwerkzaamheden gepauzeerd; bouwkuip geconditioneerd (gevuld) v oor stormseizoen 
   
Figuur 4 Stromingsgoten geplaatst  </pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>PROJECTPLAN EN MEERJARENBEGROTING TTC- GD  
 
 4 
Figuur 6: Huidige terreininrichting zuidzijde 
 
Figuur 7  Terreininrichting Noordzijde 
 
  
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>PROJECTPLAN EN MEERJARENBEGROTING TTC- GD  
 
 5 
Overige uitgevoerde werkzaamheden 
Fase a 
• Verlening waterwetvergunning TTC Rijkswaterstaat september 2017 
• Verlening omgevingsvergunning bouw TTC Schouwen-Duiveland september 2017 
• Indienen waterwetvergunning Turbines TTC Q4 2017 
• Het Definitief Ontwerp is afgerond  
• Het Uitvoeringsontwerp is inmiddels ook gereed.  
• Aanbesteding civiele werken afgerond. Geselecteerd is aannemer Van der Straaten uit 
Hansweert.  
• Operationalisering Energiecoöperatie: werkzaamheden zijn opgestart, het businessplan zal 
de komende maanden worden opgesteld.  
• Pachtovereenkomst RWS 
• Voorbereidende werkzaamheden voor het indienen van de waterwetvergunning ten 
behoeve van het plaatsen van de Turbines - Q4 2018 
• Werkplannen en definitieve vergunningen voor afbouwwerkzaamheden; afgestemd en 
verkregen van RWS 
Fase b 
Voorbereidende werkzaamheden voor de bouw (plaatsen tijdelijke waterkering (damwand), 
droogpompen bouwkuip, verwijderen bodembescherming in de bouwkuip etc) zijn gestart in april 
2018 en afgerond in juni 2018. 
De civiele werkzaamheden zijn in juni 2018 gestart, in november gepauzeerd en zullen v anaf april 
2019 worden afgerond. Deze werkzaamheden bestaan uit: 
• Sponningen turbine frames; 
• Betonwerk, Bordeswerk, leuningen en hekwerk; 
• Kabelkokers en nutsvoorzieningen. 
De aanleg van de g rid-aansluiting is voorbereid : gesprekken hebben plaatsgevonden met Enduris, het 
tracé is vastgesteld, de engineeringsopdracht is in voorbereiding .  
 
Daarnaast zal het civiele werk bestaan uit een uitbreiding van de reeds door RWS aangelegde 
bodembescherming. 
Naast de civiele werken zal in april 2019 (na het stormseizoen) onderstaande werkzaamhed en 
bevatten.  
• Realisatie Electro-technische installaties 
o Plaatsing E-installaties 
o Koppeling met de Flakkeese Spuisluis van RWS 
o Aansluiting op het grid (Enduris) 
o Netwerkconfiguratie 
o Hevelconfiguratie 
• Meet en regelapparatuur </pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>PROJECTPLAN EN MEERJARENBEGROTING TTC- GD  
 
 6 
Fase c: Validatie en certificering centrum 
Het plan van aanpak opgesteld voor certificering & validatie fase c is inmiddels opgest eld en er 
worden momentdeel partijen gecontacteerd voor de certificering. 
Financiën 
De projectkosten zijn gestegen met ca. 3,5 miljoen Euro. Dit heeft te maken met de comple xiteit van 
de uitvoering, meerwerk als gevolg van aanvullende voorwaarden door stakeholders (m.n. RWS), de 
huidige druk op de aannemersmarkt alsook het prijspeil van 2018. Meerkosten bedragen ca. 2.5 
miljoen Euro, prijspeilaanpassingen ca. 1 miljoen Euro. De nieuwe begroting voor ZiS in de bijlage i s 
op prijspeil 2018 gebracht. 
Het is in de afgelopen periode gebleken dat de interesse in TTC- GD als technologie-, test-, 
certificerings- en demonstratiecentrum veel groter is dan voorheen voorzien. Er is daarom gekoz en 
voor een verschuiving van de strategie. Het aandeel van de turbines die worden aangeschaft ten 
behoeve van energieopwekking is gereduceerd. In de gewijzigde strategie is gekozen om 3  turbines 
aan te schaffen in plaats van 4, en een aantal kosten die oorspronkelijk gerelateerd waren aan de 4 
turbines wordt nu toebedeeld aan het centrum, mede op basis van een reële toewijzingssystema tiek. 
Het overzicht in de bijlage laat nu de kosten voor het gehele project zien. De kosten gerelateerd aan 
ZiS-1, ZiS-2 en DEI zijn daarin verwerkt. De provinciale aanvraag behelst dan de onderstaan de 
herziene uitgavenprognose. 
 
Bevoorschotting / betalingsschema / verkorte staatsteun analyse 
De totale kosten voor de bouw en operationalisering van het TTC-GD bedragen momentee l 32 
miljoen Euro, inclusief turbines. De technologische infrastructuur kost 23,3 miljoen euro, waardoor 
de theoretische maximale subsidie hiervoor volgens de staatssteun-regelgeving 11,65 miljoen Eur o 
bedraagt .  
De afgelopen periode is het toewijzingsdossier opgesteld waarbij er een start is gemaakt me t het 
toewijzen van kosten aan de lopende subsidie trajecten.  
De huidige toezegging vanuit de ZiS-gelden bedraagt (1,6 + 2,5 miljoen =) 4,1 mil joen Euro .  
Tezamen met de DEI subsidie van 1,02 miljoen Euro brengt dit het steunbedrag op 5,1 miljoen Eur o.  
Dit bedraagt 22 procent van de totale kosten en blijft hierbij ruim onder het maximum 
steunpercentage van 50% conform de AGVV voor technologische infrastructuur. 
Op basis van de bovenstaande overzichten stellen wij hiervoor de onderstaande bevoorschotting te 
hanteren. 
Datum Voorschot Opmerking % 
Jan-2019 €     1.200.000 Voorschot 2019 75% 
Mrt -2020 €        400.000 Eindafrekening 10% 
     
  €     1.600.000    
 
Het gevraagde subsidiebedrag is niet proportioneel. </pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>PROJECTPLAN EN MEERJARENBEGROTING TTC- GD  
 
 7 
 BIJLAGE: totale kosten TTC-GD Toelichting aanvullend kostenniveau
Gedetailleerde begroting TTC-GD bij provinciale aan vraag PROJECTKOSTEN ZiS-1 ZiS-2ZiS-1+ 
ZiS -2 DEIAanvullend 
fonds*TOTAAL
ZiS + DEI aanvullend werk binnen kostenposten
Inhuur derden Techniek & Operaties 1.675.000 €            626.206 €           67% 490.460 €          67% 313.103 €          33% 245.230 €        1.675.000 €         aanvullend werk derden
Ontwerpwerkzaamheden + vergunningen 540.000 €               432.000 €           80% - €                 80% 108.000 €          80% - €               540.000 €            -
Bouwbegeleiding 155.000 €               116.250 €           75% - €                 75% 38.750 €            75% - €               155.000 €            -
Engineering / CFD 480.000 €               116.667 €           67% 77.500 €            67% 58.334 €            67% 38.750 €         291.250 €            aanvullend CFD tbv vergunningen
Projectmanagement civiel 875.000 €               87.500 €             50% 218.750 €          50% 87.500 €            50% 218.750 €        612.500 €            aanvullend werk ivm vergunningen
Communicatie & disseminatie 465.000 €               80.000 €             67% 37.200 €            67% 40.000 €            67% 18.600 €         175.800 €            extra beurzen; aanvullende activiteiten
Financiele controle & legal 125.000 €               75.000 €             100% 50.000 €            100% - €                 100% - €               125.000 €            extra kosten ivm vergunningen
Verzekeringen (CAR) 100.000 €               50.000 €             100% - €                 100% - €                 100% - €               50.000 €              -
Leges 95.000 €                95.000 €             100% - €                 100% - €                 100% - €               95.000 €              -
Vergunningen- experts 100.000 €               75.000 €             100% 25.000 €            100% - €                 100% - €               100.000 €            aanvullend werk ivm vergunningen
Voorbereidende werkzaamheden 470.000 €               108.000 €           67% 94.000 €            67% 54.000 €            67% 47.000 €         303.000 €            aanvullend werk i.v.m. pauze werk
Bodembescherming en grondwerk 699.000 €               94.000 €             67% 181.740 €          67% 47.000 €            67% 90.870 €         413.610 €            uitbreiding bodembescherming
Damwanden 1.048.000 €            612.000 €           67% 48.184 €            67% 306.000 €          67% 24.092 €         990.275 €            uitbreiding van het centrum
Betonvloeren 445.000 €               188.000 €           67% 107.580 €          67% 94.000 €            67% 53.790 €         443.370 €            uitbreiding van het centrum
Eiland 300.000 €               200.000 €           67% 0 €                    67% 100.000 €          67% 0 €                  300.000€            -
Terreininrichting 50.000 €                32.000 €             67% 1.320 €             67% 16.000 €            67% 660 €              49.980 €              uitbreiding van het centrum
Gootvoorzieningen 96.000 €                64.000 €             67% 0 €                    67% 32.000 €            67% 0 €                  96.000€              -
Krammer zijde 102.000 €               68.000 €             67% - €                 67% 34.000 €            67% - €               102.000 €            -
Hekwerk en trappen 180.000 €               142.000 €           67% -22.000 €          67% 71.000 €            67% -11.000 €        180.000 €            correctie ivm staatssteunregels
Uitvoeringskosten civiele aannemer 1.345.000 €            - €                  n.v.t. 1.345.000 €       100% - €                 100% - €               1.345.000 €         toegevoegde kosten in ZiS-2
Elektrische installatie 860.000 €               309.333 €           67% - €                 67% 154.667 €          67% - €               464.000 €            -
Meetsystemen 165.000 €               85.872 €             86% - €                 86% 14.128 €            86% - €               100.000 €            -
Meetsystemen -engineering 100.000 €               50.000 €             100% - €                 100% - €                 100% - €               50.000 €              -
Gridaansluiting 1.300.000 €            409.333 €           67% - €                 67% 204.667 €          67% - €               614.000 €            aanvullende scope
Bankgarantie gridaansluiting 25.000 €                16.667 €             67% - €                 67% 8.334 €             67% - €               25.001 €              -
Ontwikkeling TTC-GD 2.510.000 €            520.369 €           67% 251.000 €          67% 260.185 €          67% 125.500 €        1.157.054 €         diverse aanvullende werkzaamheden
4.653.197 €        2.905.733 €       2.041.666 €       852.242 €        10.452.838 €        
Loonkosten; conform aanvraagformulier
F. Dees 222.964 €               222.964 €           100% - €                 - €                 - €               222.964 €            
V. Maniyara 123.840 €               123.840 €           100% - €                 - €                 - €               123.840 €            
A. Raoul 69.580 €                - €                  69.580 €            100% - €                 - €               69.580 €              
W. van Sorgen 178.560 €               - €                  89.280 €            100% - €                 89.280 €         178.560 €            
R. van Meurs 140.350 €               - €                  140.350 €          100% - €                 - €               140.350 €            
735.294 €               346.804 €           299.210 €          - €                 89.280 €         735.294 €            
TOTAAL subsidiabele kosten tbv ZiS/DEI 5.000.000 €        3.204.943 €       2.041.666 €       941.522 €        11.188.132 €        
Maximale subsidie 50% 50% 50% n.t.b.* 50%
Maximale subsidie 2.500.000 €        1.602.472 €       1.020.833 €       n.t.b.* 5.594.066 €         
Gevraagde subsidie 2.500.000 €       1.600.000 €      1.020.833 €      n.v.t.* 5.120.833 €        
Overige projectkosten, niet in ZiS-1/2 & DEI opgenomen
RECAP - projectoverzicht ZiS+DEI* 11.188.132 €      totalen
Overige projectkosten
Graafwerkzaamheden 192.000 €            495.000 €               
Constructie stromingsgoten 684.765 €            4.605.000 €            
Gebouwen 510.000 €            510.000 €               
E&I-systemen 1.291.001 €         1.905.000 €            
Aansluiting op electriciteitsnet 751.000 €            1.390.000 €            
Certificering, visveiligheid 530.000 €            530.000 €               
Projectkosten 5.970.157 €         10.525.000 €          
Realisatie 1.602.947 €         2.760.000 €            
Diverse kosten 600.000 €            600.000 €               
Turbines 8.680.000 €         8.680.000 €            
TOTAAL projectkosten 32.000.000 €      32.000.000 €        
 * incl. niet declareerbaar in ZiS & DEI; wordt anders gefinanc ierd</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>BT projects Planning bouw stroomgoten TTC Grevelingendam 21-02-2019
1 Voorbereiding en engineering Wed 1-2-17
2 Vergunningen Wed 1-2-17
3 Engineering Wed 1-2-17
4 Aanbesteding & realisatie civiele werken Wed 1-11-17
5 Uitnodigen aannemers Wed 1-11-17
6 Nota van inlichtingen Wed 8-11-17
7 Inschrijving aannemers Wed 20-12-17
8 Beoordeling inschrijvingen Thu 21-12-17
9 Opdrachtverstrekking Tue 9-1-18
10 Alcatel periode Wed 10-1-18
11 Opstellen werkplannen Thu 1-2-18
12 Beoordelen werkplannen RWS Mon 19-2-18
13 Bestellen damwanden Mon 23-4-18
14 Levering damwanden Mon 28-5-18
15 Heien damwanden Mon 4-6-18
16 Aanbrengen betonvloer brede goot Mon 17-09-18
17 Stilstand stormseizoen Mon 1-10-18
18 Leegpompen bouwkuip Mon 1-4-19
19 Beton werkzaamheden Wed 1-5-19
20 Laswerkzaamheden Mon 16-4-19
21 Aanbrengen gordingen en randbalken Mon 20-4-19
22 Opvullen middeneiland Tue 23-4-19
23 Aanbrengen betonnen en stalen stempels Wed 18-4-19
24 Aanbrengen bodembescherming droog Mon 1-7-19
25 Water inlaten en verwijdering afdamming Mon 16-7-19
26 Aanbrengen bodembescherming nat Mon 12-8-19
27 Plaatsen turbinekrat Mon 12-8-19
28 Graven kabelkokers Mon 12-8-19
29 Plaatsen hekwerken Mon 12-8-19JanQtr 1, 2017 Qtr 4, 2019
Jan Feb Mar Apr May Jun JulQtr 1, 2019 Qtr 2, 2018 Qtr 3, 2018 Qtr 4, 2018
Jan Feb Mar Apr May Jun JulQtr 1, 2018
Aug Sep Oct Nov DecIDQtr 1, 2020
Jan Feb Mar Aug Sep Oct Nov DecTask 
ModeTask Name StartQtr 2, 2019 Qtr 3, 2019</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam 
1 
Projectfiche Tidal Technology Center 
 
Versie 4
: 
December 
201
8 (update) 
 
 
T
a
b
l
e
 
o
f
 
C
o
n
t
e
n
t
s
 
1.
 
Planning en mijlpalen 
..............................................
 2
 
2.
 
Behaalde resultaten 
.................................................
 3
 
Financiën TTC-
GD
 
................................................................
. 3
 
Planning 
...............................................................................
 4
 
Legal 
....................................................................................
 4
 
3.
 
Geld 
.........................................................................
 6
 
4.
 
Aandachtspunten 
....................................................
 6
 
5.
 
Extra acties 
..............................................................
 7
 
 
 
 
Bijgestelde planning 
 
Focus
 
 
Doelstelling: 
 
 
 
Scope: 
 
 
 
Het oprichten van een internationale faciliteit om technologieën
 op het gebied van getijdenenergie met 
het zogeheten TRL6 (Technology readiness level 6) door te on
twikkelen, te testen, te demonstreren en 
het ontwikkelen van producten naar de markt. 
 
H
et “Tidal Technology Center
 
Grevelingendam” (TTC
-GD) is een energiedijk met testgoten en andere 
faciliteiten om innovatieve technologieën verder te brengen,
 
te certificeren en export klaar (marktrijp) te 
maken, zowel nationaal (rivieren en Brouwersdam) als interna
tionaal
. 
 
TCC-GD heeft als doel het faciliteren en verder ontwikkelen
 van de getijdenenergiesector. 
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan effecten op de 
omgeving, zoals visvriendelijkheid. 
 
Sturing
 
 
Projectleider: 
Partners
: 
 
 
 
Portefeuillehouder: 
 
 (BT Projects) 
 (Provincie Zeeland), CoE Delta Technology (HZ), RW
S
, 
Pentair Fairbanks Nijhuis (PFN), 
Deepwater-Energy, Water2Energy (W2E), Water Power Tur
bines (WPT), Fish Flow Innovations 
en
 
Enduris 
B. de Reu 
 
 
 
Beheersaspecten 
Status 
Toelichting 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam 2 
1. Planning en 
mijlpalen 
 
 • Verlening waterwetvergunning TTC Rijkswaterstaat september 20 17 
• Verlening omgevingsvergunning bouw TTC Schouwen-Duiveland septe mber 2017 
• Indienen waterwetvergunning Turbines TTC Q4 2017 
• Operationalisering Energiecoöperatie “Grevelingen Energie” u.A.  
• Pachtovereenkomst RWS december 2017 
Voortgang 1.0 
• Opdrachtverlening Gr id aansluiting oktober 2017 
• Aanbestedingsprocedure civiele werken september 2017 
• Opdrachtverlening civiele constructie december 2017 
• Vreemd vermogen december 2017 
• Start bouw TTC-GD maart 2018  
• Werkzaamheden kering vanaf april 2018 
Voortgang 2.0 (januari 2018) 
• Opdrachtverlening Grid-aansluiting oktober 2017 uitgesteld doo rdat de ZIS nog niet 
waren geformaliseerd, er zal medio februari een engineering sopdracht worden 
geformaliseerd 
• Aanbestedingsprocedure civiele werken september 2017, Opd rachtverlening civiele 
constructie december 2017. Procedure opgestart aanbieding en aannemers begin 
februari ontvangen.  
• Vreemd vermogen december 2017 uitgesteld i.v.m. formele beschikking ZIS gelden.  
• Start bouw TTC-GD maart 2018, Werkzaamheden kering vana f april 2018, pending 
beoordeling aanbiedingen aannemers.  
Voortgang 3.0 (mei 2018) 
• Opdrachtverlening Grid-aansluiting: Gesprekken plaatsgevonden met  Enduris, trace 
vastgesteld, engineeringsopdracht in voorbereiding. 
• Aanbestedingsprocedure civiele werken: Aanbesteding civiele we rken afgerond, Van 
der Straaten onder begeleiding van ANTEA geselecteerd als  aannemer. 
• Initiële opdracht verstrekt. 
• E-systemen: D O afgerond, het uitvoeringsontwerp wordt medio juni afgeron d. 
• Start bouw TTC-GD: Van der Straaten is gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden. Werkzaamheden kering: Gestart. 
• Vreemd vermogen: veelvuldig contact gehad met diverse p rivate en publieke 
instellingen w.o. ABN, TRIODOS en RABOBANK. Formele update m edio juni. 
• Pachtovereenkomst RWS : Initiële pachtovereenkomst opgesteld, wordt in de zomer 
afgerond. 
• Operationalisering Energiecoöperatie: werkzaamheden zijn opg estart, het businessplan 
zal de komende maanden worden opgesteld. Kandidatenlijst vo or bestuur opgesteld. 
• Indienen waterwetvergunning Turbines TTC Q4 2018 : Geen wijzigingen; gepland voor 
Q4 2018.  
Voortgang 4.0 (December 2018)  
• Bouwwerkzaamheden gestart  
• Bouwwerkzaamheden in juli 2018 tijdelijk stilgelegd i.v.m. on duidelijkheid over uitvoering 
werkzaamheden 
• Bouwwerkzaamheden gepauzeerd i.v.m. stormseizoen. In g oed overleg met RWS is de 
pauze pas 1 november ingegaan, om veiligheid van de kunstwe rken van RWS én TTC-
GD te borgen. 
• Herstart bouwwerkzaamheden medio maart 2019 (na stor mseizoen); mogelijkheid tot 
vervroegde start (vóór 1 april) toegezegd door RWS o p basis van goede relatie  
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam 3 
2. Behaalde resultaten  
 
  
Voortgang 1.0  
• Begroting/ Business case / Staatssteun analyse TTC- GD 
o 23-2-2017 Capex begroting TTC- GD 
o 23-2-2017 Business Case 
o 7-3-2017 Onderbouwing Business Case 
o 17-3-2017 Staatssteun notitie TTC- GD 
o 19-3-2017 Staatssteun notitie Turbine ontwikkelaars  
o 3-4-2017 Status rapportage publieke ondersteuning 
o 3-4-2017 Aanvullende notitie staatssteun 
• 29 juni waterwetvergunning gepubliceerd bouw TTC, waterwet  vergunning lag ter 
inzage tot augustus 2017 , 1 zienswijze, vergunning definitief per september 2017 
• Juridische structuur TTC-GD vastgesteld 
• Oprichting Energiecoöperatie “Grevelingen Energie” u.A.  
• Besteksontwerp civiele constructie gereed (april 2017) 
• CFD-analyses stromingsgoten gereed (juli 2017) 
• Ontwerp trace opgesteld (Gridaansluiting Enduris) (juni 2017)  
• DO-Ontwerp E-systemen ge reed 
• DO-Ontwerp Fase 2 en 3 gereed 
• Omgevings /bouwvergunning Schouwen Duiveland hei-werkzaamheden verleen d 
• Omgevings /bouwvergunning Schouwen Duiveland bouw TTC-GD ingediend 
• Overeenkomst RWS voor gebruik FSS 16- 12-2016  
 
Financiën TTC-GD 
Voortgang 2.0 Januari 2018 
• Gesprekken met externe partijen o.a. Enduris (Grid conne ctie) en banken voor het 
benodigde vreemd vermogen herstart na formele beschikk ing van de ZIS gelden in 
januari 2018. 
• Er moeten afspraken worden gemaakt betreffende de aa nvraag en planning van de 
toegezegde 1,6 miljoen Euro vanuit GS. 
• Gerelateerde subsidie aanvragen; eind februari zullen de juridisc he tijdslijnen bekend 
zijn. 
• Hernieuwbare energie aanvraag W2E turbine: De stukken z ijn ingediend bij het college 
van beroep. 
• DEI 2 aanvraag WPT turbine: De hoorzitting zal plaatsvinden op 7 februari 2018. 
• In het volgende voortgangsoverleg zal de financiële voortgan g worden besproken. 
Voortgang 3.0 Mei 2018 
• Formele aanvraag ZIS gelden ingediend en goedgekeurd (januari 20 18) 
• Notitie voorschot opgesteld. (9-1- 2018) . 
• Gedetailleerde uitgaven prognose opgesteld (9-1- 2018) . 
• Voorschot ZIS gelden ontvangen. 
• Financiële voortgang besproken tijdens regulier ZiS overleg. 
• Vreemd vermogen: veelvuldig contact gehad met diverse p rivate en publieke 
instellingen w.o. ABN, ASN, TRIODOS en RABOBANK. Formele u pdate medio juni. 
• Er worden afspraken gemaakt betreffende de aanvraag en planning van de toegezegde 
1,6 miljoen Euro vanuit GS, in het volgend VGR overleg gepland  voor juni 2018. 
• Budget versus actuele situatie. Door marktomstandigheden  waren de aanbiedingen van 
de aannemer 10% hoger dan de raming.  
• Actuele kosten en planning.  
Voortgang 4.0 (December 2018) 
• Toewijzingsdossier besproken tijdens regulier ZiS-overleg: afg esproken wordt dat het 
dossier op basis van werkelijke kosten zal worden opgest eld na realisatie van het 
project.  
• Actuele kosten aangepast aan nieuwe prijspeil (2018/2019 ), extra kosten door 
vertraging en extra kosten als gevolg van aanvullende eise n van stakeholders (m.n. 
RWS ).  
• Het is in de afgelopen periode gebleken dat de interesse in  TTC-GD als technologie- , 
test-, certificerings- en demonstratiecentrum veel grot er is dan voorheen voorzien. Er is 
daarom is gekozen voor een verschuiving van de strategie.  Het aandeel van de turbines 
die worden aangeschaft ten behoeve van energieopwekking i s gereduceerd. In de 
gewijzigde strategie is gekozen om 3 turbines aan te schaff en in plaats van 4, en een 
aantal kosten die oorspronkelijk gerelateerd waren aan de  4 turbines wordt nu 
toebedeeld aan het centrum, mede op basis van een r eële toewijzingssystematiek. Het 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam 
4 
overzicht in de bijlage laat nu de kosten voor het gehele pro
ject zien. De kosten 
gerelateerd aan ZiS-1, ZiS-2 en DEI zijn daarin verwerkt. De
 provinciale aanvraag 
behelst dan de onderstaande herziene uitgavenprognose. 
•
 Acquireren van vreemd vermogen ongoing. 
Planning 
Voortgang 2.0 Januari 2018 
•
 Momenteel wordt de planning op basis van de huidige ontwikk
elingen herzien. Deze zal 
medio februari beschikbaar komen. 
Voortgang 3.0 Mei 2018 
•
 Planning herzien op basis van bouwplanning aannemer. Detail plan
ning civiele 
werkzaamheden op aanvraag beschikbaar. 
•
 Werkzaamheden aannemer 6 weken vertraagd; dit heeft
 
nog 
geen consequenties voor 
de overall voortgang van het project. 
•
 
Belangrijkste deadline voor de oplevering van de huidige bou
wwerkzaamheden is 
oktober 2018 (begin van het stormseizoen)
. 
Voortgang 4.0 (December 
2018)
 
•
 Bouwwerkzaamheden vertraagd; hervatting medio maart 2
019 (na stormseizoen)
; 
afronding werkzaamheden aannemer VDS medio zomer 2019. 
•
 Overige werkzaamheden w.o. fase c (inbedrijfstellen, ontw
ikkeling tot kenniscentrum) 
worden 1 april 2020 gerealiseerd.  
•
 De hervatting van de werkzaamheden in maart/april 2019 
en de officiële opening van 
het centrum in de zomer 2019 kunnen een officieel karakt
er krijgen in samenwerking 
met provincie Zeeland 
).   
Legal 
Voortgang 2.0 Januari 2018 
•
 Momenteel wordt er tezamen met de provincie gesproken 
over de verklaring van geen 
bedenking op de afgegeven vergunningen dit zal de komende p
eriode opgelost moeten 
worden. 
•
 In nauw overleg met RWS moet de bouwplanning worden vast
gesteld e.e.a. in het 
kader van de te overleggen werkplannen. 
•
 De waterwet is reeds goedgekeurd; momenteel wordt gew
erkt aan de waterwet 
vergunning van de turbines, Met RWS zal een planning moeten 
worden vastgesteld.  
Voortgang 3.0 Mei 2018 
•
 Gerelateerde subsidieaanvragen ZIS 
–
 HE en DEI. Hieronder is de stand van zake
n 
weergegeven voor wat betreft de voortgang van de op
gestarte bezwaar en beroep 
procedures.
 
Voortgang 4.0 (December 
2018)
 
•
 
HE
-subsidie met Water2Energy turbine, afgewezen  
•
 DEI-2 met Water Power Turbines turbine, behandeling beroe
pszaak 31 januari; 
verwacht resultaat: afwijzing
 
•
 Werkplannen voor de bouw van de civiele constructie goedg
ekeurd. Werkplan 
bodembescherming ongoing. Bodembeschermingsmodellen zijn zee
r innovatief en ook 
voor RWS nog relatief nieuwe materie. Het totstandkomen va
n een gedegen besluit e
n 
goedgekeurd werkplan neemt meer tijd in beslag, maar het ge
sprek wordt op zeer 
constructieve basis gevoerd. 
•
 De vergunningaanvraag voor exploitatie van de eerste s
et turbines is inmiddels 
ingediend. 
Procesgang Hernieuwbare Energie 
•
 5 oktober 2017: Beslissing op Wob-verzoek aangaande H
E en DEI  
•
 2 november 2017: Beslissing op bezwaar, waarin RVO het b
ezwaar ongegrond 
verklaard en het bestreden besluit handhaaft.  
•
 11 december 2017:  Pro forma beroep tegen de beslis
sing op bezwaar van 2 
november 2017  
•
 22 December 2017: Aanvullende gronden van bezwaar b
eslissing op Wob-verzoek 
5 oktober 2017. 
•
 24 januari 2018: Indiening aanvullende gronden van beroep 
tegen de beslissing op 
bezwaar. 
•
 13 maart 2018: RVO verweer inzake het beroep van Blue Tur
bines BV en 
Water2Energy BV 
•
 26 april: Verzoek College van Beroep voor het Bedrijf
sleven  
•
 9 mei 2018: Verslag van hoorzitting (24-8-2017) en het 
RVO verweerschrift  aan 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam 5 • 17 mei 2018: Telefonisch contact Justion met CBb: naar all e waarschijnlijkheid zal 
een mondelinge behandeling wordt ingepland, maar dit zal,  gezien de omvang van de 
zaken, nog wel even zal duren. 
• Hoorzitting CBb november 2018. Uitspraak CBb december 2018: niet ontvankelijk 
verklaard. 
Procesgang Duurzame Energy Innovatie 
• 27 november 2017: Aanvulling van de gronden van bezwa ar tegen besluit tot 
afwijzing de DEI subsidie aanvraag. 
• 22 December 2017: Aanvullende gronden van bezwaar b eslissing op Wob-
verzoek 5 oktober 2017. 
• 7 februari 2018: Hoorzitting waarin bezwaren nader worde n toegelicht.  
• 16 februari 2018: Beslissing op bezwaar en handhaving va n besluit. 
• 27 maart 2018: Pro forma beroep  tegen de beslissing op bezwaar d.d. 16 februari 
2018 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 
• 25 april 2018: Aanvullende gronden van beroep tegen de beslissing op bezwaar.  
• 2 mei 2018: Brief van CBb aan RVO waarbij deze in de gelege nheid wordt gesteld 
om een verweerschrift in te dienen binnen een termijn van 4 we ken.  
• Mei-december : Regelmatig telefonisch contact Justion en CBb. 
• 31 januari 2019 : hoorzitting CBb. 
De gesprekken met RVO in de afgelopen periode hebben aanleiding  gegeven tot 
heroverweging van de verwachtingen t.a.v. subsidieaanvrag en. Mede gezien de 
(negatieve) resultaten van het beroep voor de HE- aanv raag, is de verwachting van een 
positieve uitkomst van het beroep in de DEI-aanvraag nihil . Mede daardoor wordt 
getracht een gesprek te hebben met RVO om tot een c ompromis te komen. Gezien 
eerdere ervaringen wordt ook dit traject als kansarm beoordeeld, ma ar is de poging 
waard. 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam 6 
3. Geld  
  
Voortgang 1.0 
Toewijzing bijdragen onderzoeksinfrastructuur EUR 16.775,000 
- Regeling EZ, DEI toegekend EUR 1,020,833 voor infra (8/2/2016) totale subsidie 
omvang € 3,2 mln . 
- Zeeland in Stroomversnelling EUR 2.5 mln (20/6/2017) 
Reeds besteedde gelden 
1. Zie notitie 17-3- 2017 EUR 740.000 
2. Overige ontwikkelkosten EUR 700.000 
Totale bestedingen/ commitments EUR 1,440,000 (8 / 2017) 
Noodzakelijke gunning Q4 2017 - > 
1. Gridaansluiting EUR 1,035,000 
2. Civiele werken eerste fase EUR 2,688,463 
3. Overige commitments EUR 475,000 
Voortgang 2.0 Januari 2018 
Geen aandachtspunten 
Voortgang 3.0 Mei 2018 
- SDE+ afgewezen. 
Actuele voortgang project. 
 
Voortgang 4.0 December 2018 
De projectkosten zijn gestegen met ca. 3,5 miljoen Euro. Dit heeft te m aken met de 
complexiteit van de uitvoering, meerwerk als gevolg van aanvul lende voorwaarden 
door stakeholders (m.n. RWS), de huidige druk op de aannemersma rkt alsook het 
prijspeil van 2018. De nieuwe begroting voor ZiS in de bijlage is  op prijspeil 2018 
gebracht. De nieuwe begroting voor ZiS is op prijspeil 2018 geb racht (Fase a en 
b). E.e.a. heeft echter geen consequentie voor ZiS-1.  
 
4. Aandachtspunten  
 
  
Voortgang 2.0 Januari 2018 
• Vergunningstraject Waterwet Rijkswaterstaat, mogelijk ext ra monitoring nodig.  
• Om deadlines te halen zijn er concrete afspraken nodig over wanneer welk bedrag 
beschikbaar komt  
• Door bijtelling van de reeds toegekende subsidie aan tota le bijdrage voor het TTC 
ontstaat een tekort voor de financiering van de infrastru ctuur van EUR 1,6 mln. Op 
dit moment loopt beroepsprocedure tegen afwijzing van 2de DEI aanvraag. Van 
belang dat deze wordt toegekend voor sluitende financiering. 
• Projectleider maakt nu 2 scenario ’s of doorgang van het project met huidige 
middelen voldoende is om van start te gaan of dat er meer  duidelijkheid dient te 
komen over de aanvullende EUR 1,6 mln. 
Voortgang 3.0 Mei 2018 
• Voorlopige beschikking 1,6 miljoen Euro ontvangen. 
• Formele aanvraag GS 1,6 miljoen Euro. 
• Werkplannen Rijkswaterstaat. 
• Indiening waterwetvergunning turbines. 
• Planning en voortgang vreemd vermogen. 
• Pachtovereenkomst. 
• SDE+ Oktober 2018. 
Voortgang 4.0 December 2018 
• Formele aanvraag GS 1,6 miljoen Euro. 
• Aanvullende w erkplannen Rijkswaterstaat 
• Vergunningaanvraag voor exploitatie van turbines 
• Vreemd vermogen-financiering  
• Publieke financiering via EIB-route 
• Pachtovereenkomst 
• SDE+ april 2019 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam 7 5. Extra 
acties 
Datum: 
   
Voortgang 2.0 Januari 2018 
- Op 12/9 overleg over financiering met provincie Zeeland. 
- Op 14/9 overleg met Zeeland coördinator over voortgang. 
- Inplannen voortgangsoverleg EZ, ZIS, Stimulus 
Voortgang 3.0 Mei 2018 
- 25-5-2018 bijeenkomst regiegroep. 
- medio juni 2018 voortgangsoverleg EZ, ZIS, Stimulus 
Voortgang 4.0 December 2018 
- Uitgangspunten toewijzingsdossier afgestemd, besloten is om op basis van werkelijke 
situatie op pragmatische wijze onder te verdelen. 
- Actie richting RVO (gesprek t.a.v. DEI) opstarten. 
 
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>TOTALE KOSTEN - Tidal Technology Center Grevelingendam
 TTC-GD 
+ 3 turbines  TTC-GD 
+ 2 turbines  DELTA 
TTC-GD
Civiele constructie € 10.300.000 € 10.300.000 € 0
Gridaansluiting € 1.925.000 € 1.925.000 € 0
Certificering, visveiligheid € 1.035.000 € 1.035.000 € 0
Realisatie, verzekeringen, vergunningen, comunicatie, legal € 2.380.000 € 2.380.000 € 0
Overige kosten € 3.360.000 € 3.360.000 € 0
subtotaal- Civiele werken € 19.000.000 € 19.000.000
E&I-systemen € 2.550.000 € 2.550.000 € 0
Turbine- PFN (390 kW) € 2.715.000 € 2.715.000 € 0
Turbine- DWE (530 kW) € 3.675.000 € 3.675.000 € 0
Turbine- W2E (450 kW) € 4.060.000 € 0 € 4.060.000
subtotaal - systemen/installaties € 13.000.000 € 8.940.000 € 4.060.000
TOTAAL € 32.000.000 € 27.940.000 € 4.060.000
Gedetailleerd budget - TTC Grevelingendam 11.1 22-2-2019</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>TOTALE KOSTEN - Tidal Technology Center Grevelingendam
 TTC-GD 
+ 3 turbines  TTC-GD 
+ 2 turbines  DELTA 
TTC-GD
Civiele constructie
Voorbereidende werkzaamheden € 470.000 € 470.000 € 0
Bodembescherming en grondwerk € 699.000 € 699.000 € 0
Damwanden € 1.048.000 € 1.048.000 € 0
Betonvloeren € 445.000 € 445.000 € 0
Eiland € 300.000 € 300.000 € 0
Terreininrichting € 25.000 € 25.000 € 0
Gootvoorzieningen € 96.000 € 96.000 € 0
Krammer zijde € 102.000 € 102.000 € 0
Hekwerk en trappen € 180.000 € 180.000 € 0
Diverse € 15.000 € 15.000 € 0
Engineering / overige werkzaamheden € 105.000 € 105.000 € 0
Uitvoeringskosten civiele aannemer € 1.345.000 € 1.345.000 € 0
Terreininrichting € 25.000 € 25.000 € 0
Overige kosten € 80.000 € 80.000 € 0
Containers tbv turbines € 250.000 € 250.000 € 0
Gebouwen en ontwikkeling civiele werken € 300.000 € 300.000 € 0
Ontwerpwerkzaamheden + vergunningen € 540.000 € 540.000 € 0
Engineering, bouwbegeleiding € 635.000 € 635.000 € 0
Projectmanagement € 1.105.000 € 1.105.000 € 0
Projectadministratie € 1.155.000 € 1.155.000 € 0
Projecten TTC turbines c.a. € 890.000 € 890.000 € 0
Overige € 490.000 € 490.000 € 0
Afronden € 0 € 0 € 0
subtotaal-Civiele constructie 10.300.000 €          10.300.000 €            - €                             
Gridaansluiting
Gridaansluiting € 1.300.000 € 1.300.000 € 0
Bankgarantie gridaansluiting € 25.000 € 25.000 € 0
Engineering, vergunningen, realisatie € 510.000 € 510.000 € 0
Overige € 90.000 € 90.000 € 0
Afronden € 0 € 0 € 0
subtotaal-Gridaansluiting 1.925.000 €            1.925.000 €              - €                             
Certificering, visveiligheid
Nulmetingen TTC-GD € 80.000 € 80.000 € 0
Certificering, validatie / EOPW € 250.000 € 250.000 € 0
Certificering, validatie € 150.000 € 150.000 € 0
Nulmetingen TTC-GD - stromingen € 125.000 € 125.000 € 0
Engineering, vergunningen, realisatie € 230.000 € 230.000 € 0
Commissioning € 150.000 € 150.000 € 0
Overige € 50.000 € 50.000 € 0
Afronden € 0 € 0 € 0
subtotaal-Certificering, visveiligheid 1.035.000 €            1.035.000 €              - €                             
Gedetailleerd budget - TTC Grevelingendam 11.1 22-2-2019</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>TOTALE KOSTEN - Tidal Technology Center Grevelingendam
 TTC-GD 
+ 3 turbines  TTC-GD 
+ 2 turbines  DELTA 
Realisatie, verzekeringen, vergunningen, comunicatie, legal
Bouwbegeleiding € 1.025.000 € 1.025.000 € 0
Financiele controle & legal € 200.000 € 200.000 € 0
Verzekeringen (CAR) € 200.000 € 200.000 € 0
Leges € 95.000 € 95.000 € 0
Vergunningen- experts € 100.000 € 100.000 € 0
Communicatie/disseminatie € 645.000 € 645.000 € 0
Overige € 115.000 € 115.000 € 0
Afronden € 0 € 0 € 0
subtotaal-Realisatie, verzekeringen, vergunningen, comunicatie, legal 2.380.000 €            2.380.000 €              - €                             
Overige kosten
Schaalmodel 1:100 € 10.000 € 10.000 € 0
SOK TTC-NL € 50.000 € 50.000 € 0
SOK Antea € 200.000 € 200.000 € 0
Projectondersteuning en ontwikkeling project op TTC € 2.075.000 € 2.075.000 € 0
Strategie en ontwikkelking TTC operationeel € 725.000 € 725.000 € 0
Administratie projecten € 140.000 € 140.000 € 0
Overige € 160.000 € 160.000 € 0
Afronden € 0 € 0 € 0
subtotaal-Overige kosten 3.360.000 €            3.360.000 €              - €                             
0,0
subtotaal- Civiele werken 19.000.000 €          19.000.000 €            - €                              
E&I-systemen
Elektrische installatie € 860.000 € 860.000 € 0
Besturingssystemen € 165.000 € 165.000 € 0
Meetsystemen € 165.000 € 165.000 € 0
Diverse-systemen € 110.000 € 110.000 € 0
ADCP's € 100.000 € 100.000 € 0
Meetsystemen -engineering € 100.000 € 100.000 € 0
Ecologie/visvriendelijkheidssysteem € 230.000 € 230.000 € 0
Engineering, vergunningen, realisatie € 620.000 € 620.000 € 0
Projectadministratie € 80.000 € 80.000 € 0
Overige € 120.000 € 120.000 € 0
Afronden € 0 € 0 € 0
subtotaal-E&I-systemen 2.550.000 €            2.550.000 €              - €                             
Turbines
Turbine- PFN (390 kW) € 2.373.527 € 2.373.527 € 0
Engineering, vergunningen, realisatie € 210.000 € 210.000 € 0
  Engineering & CFD € 70.000 € 70.000 € 0
  Engineering, vergunningen, realisatie € 140.000 € 140.000 € 0
Overige € 130.000 € 130.000 € 0
Afronden € 1.473 € 1.473 € 0
subtotaal-Turbine- PFN (390 kW) 2.715.000 €            2.715.000 €              - €                             
€ 0
Turbine- DWE (530 kW) € 3.303.757 € 3.303.757 € 0
Engineering, vergunningen, realisatie € 195.000 € 195.000 € 0
Overige € 175.000 € 175.000 € 0
Afronden € 1.243 € 1.243 € 0
subtotaal-Turbine- DWE (530 kW) 3.675.000 €            3.675.000 €              - €                             
€ 0
Turbine- W2E (450 kW) € 3.168.000 -- € 3.168.000
Engineering, vergunningen, realisatie € 140.000 -- € 140.000
Overige € 380.000 -- € 380.000
Afronden € 2.000 -- € 2.000
subtotaal-Turbine- W2E (450 kW) 4.060.000 €            - €                             4.060.000 €              
€ 0
subtotaal - systemen/installaties 13.000.000 €          8.940.000 €              4.060.000 €              
- €                              
TOTAAL - overall 32.000.000€     27.940.000€      4.060.000 €        
Gedetailleerd budget - TTC Grevelingendam 11.1 22-2-2019</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>1
Van:
Bat de J. (Jo-Annes)
Verzonden:
woensdag 27 februari 2019 08:56
Aan:
 
CC:
Reu de B.J. (Ben); 
Onderwerp:
Re: Start werkzaamheden TTC GD op 1 april 2019
Bedankt voor het bericht 
, wordt gewaardeerd!
 
Succes!
 
 
Op 27 feb. 2019 om 08:55 heeft 
 (Bepack) <
> het volgende geschreven:
 
Sorry, typefout in Ben zijn adre
s
 
 
 
Van:
 
 
 
 
Verzonden:
 
woensdag 27 februari 2019 08:53
 
Aan:
 
'
rj.de.reu@zeeland.nl
' <
rj.de.reu@zeeland.nl
>; '
j.de
.bat@zeeland.nl
' <
j.de.bat@zeeland.nl
>
 
CC:
 
 
Onderwerp:
 
St
art werkzaamheden TTC GD op 1 april 201
9
 
 
 
Beste Ben en Jo
-
Annes
,
 
 
 
Gisterenmiddag kregen wij van Leo het fantastisch goede nieuws dat de 2e tranche van de ZiS gelden van 
€ 1,6 
miljoen is toegekend aan de bouw van TTC GD
.
 
Zoals door 
 en mij is aan
gegeven is daarmee de financiering van de bouwkosten van de stroomgoten 
volledig dekkend geworden
.
 
 
 
Wij hebben gisteren direct contact gezocht met Van der Straaten en Rijkswaterstaat Zee & Delta
.
 
Bij RWS ZD hebben wij nogmaals de bevestiging gekregen dat 
er tussen 1 april en 1 oktober weer gewerkt kan 
worden in de bouwput
.
 
Daar zijn geen belemmeringen meer inhoudelijk of schriftelijk (noodzakelijke vergunningen zijn allemaal 
verstrekt)
.
 
 
 
Bij Van der Straaten hebben wij de bevestiging gekregen dat er vanaf
 
1 april gestart wordt met de 
werkzaamheden
.
 
Stap 1 is het leegpompen van de bouwkuip, waar ca. 2
-
3 weken tijd voor is ingepland
.
 
Daarna lassen aan de damwanden, betonnen vloeren aanbrengen en het kraaneiland vullen met zand
.
 
Zoals de planning van Van der 
Straaten er nu uitziet, zullen de werkzaamheden aan de goten in de laatste 
week voor de bouwvakantie (15 juli) worden afgerond
.
 
Direct na de bouwvakantie wordt de tijdelijke damwand verwijderd en de bodembescherming tpv de 
damwandsleuf hersteld
.
 
Volgens planning kan het water dan medio september weer stromen
.
 
Anders gezegd: medio september zijn de stroomgoten klaar voor gebruik!
!
 
 
 
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet om dit iconische project gerealiseerd te krijgen.
 
 
 
 
Met vriendelij
ke groet
,
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>1
Van:
Reu de B.J. (Ben)
Verzonden:
woensdag 27 februari 2019 10:24
Aan:
 (Bepack)
CC:
Bat de J. (Jo-Annes); 
Onderwerp:
Re: Start werkzaamheden TTC GD op 1 april 2019
Succes!
 
Met vriendelijke groet
,
 
 
 
B.J. de Reu (Ben
)
 
Provincie Zeelan
d
 
Gedeputeerd
e
 
Email:
 
bj.de.reu@zeeland.nl
 
 
 
 
Provincie
 
Zeeland
 
|
 
Abdij
 
6,
 
4331
 
BK
 
Middelburg
 
|
 
+31
 
118
 
631011
 
Postbus
 
6001, 4330
 
LA
 
Middelburg
 
|
 
www.zeeland.nl
 
|
 
@provzeeland
 
|
 
facebook.com/provinciezeeland
 
 
 
 
Op 27 feb. 2019 om 08:55 heeft 
 (Bepack) <
info@bepack.nl
> het volgende geschreven:
 
Sorry, typefout in Ben zijn adre
s
 
 
 
Van:
 
 (Bepack) 
 
Verzonden:
 
woensdag 27 februari 2019 08:53
 
Aan:
 
'
rj.de.reu@zeeland.nl
' <
rj.de.reu@zeeland.nl
>; '
j.de.bat@zeeland.nl
' <
j.de.bat@zeeland.nl
>
 
CC:
 
 
Onderwerp:
 
Start werkzaamheden 
TTC GD op 1 april 201
9
 
 
 
Beste Ben en Jo
-
Annes
,
 
 
 
Gisterenmiddag kregen wij van Leo het fantastisch goede nieuws dat de 2e tranche van de ZiS gelden van 
€ 1,6 
miljoen is toegekend aan de bouw van TTC GD
.
 
Zoals door Ferdinand en mij is aangegeven is daarmee
 
de financiering van de bouwkosten van de stroomgoten 
volledig dekkend geworden
.
 
 
 
Wij hebben gisteren direct contact gezocht met Van der Straaten en Rijkswaterstaat Zee & Delta
.
 
Bij RWS ZD hebben wij nogmaals de bevestiging gekregen dat er tussen 1 april 
en 1 oktober weer gewerkt kan 
worden in de bouwput
.
 
Daar zijn geen belemmeringen meer inhoudelijk of schriftelijk (noodzakelijke vergunningen zijn allemaal 
verstrekt)
.
 
 
 
Bij Van der Straaten hebben wij de bevestiging gekregen dat er vanaf 1 april gestart w
ordt met de 
werkzaamheden
.
 
Stap 1 is het leegpompen van de bouwkuip, waar ca. 2
-
3 weken tijd voor is ingepland
.
 
Daarna lassen aan de damwanden, betonnen vloeren aanbrengen en het kraaneiland vullen met zand
.
 
Zoals de planning van Van der Straaten er nu uit
ziet, zullen de werkzaamheden aan de goten in de laatste 
week voor de bouwvakantie (15 juli) worden afgerond
.
 
Direct na de bouwvakantie wordt de tijdelijke damwand verwijderd en de bodembescherming tpv de 
damwandsleuf hersteld
.
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>2
Volgens planning kan het water dan medio september weer stromen
.
 
Anders gezegd: medio september zijn de stroomgoten klaar voor gebruik!
!
 
 
 
Ik wil jullie nogmaals bedanken voor jullie inzet om dit iconische project gerealiseerd te krijgen.
 
 
 
 
Met vriendelij
ke groet
,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam
 
1
 
Projectfiche 
Tidal Technology Center
 
 
Versie 
5
:
 
Mei 2019
 
(update)
 
 
 
Table of Contents
 
1.
 
Planning en mijlpalen
 
................................
..............
 
2
 
2.
 
Behaalde resultaten
 
................................
.................
 
3
 
Financiën TTC
-
GD
 
................................
................................
.
 
3
 
Planning
 
................................
................................
...............
 
4
 
Legal
 
................................
................................
....................
 
4
 
3.
 
Geld
 
................................
................................
.........
 
7
 
4.
 
Aandachtspunten
 
................................
....................
 
8
 
5.
 
Extra a
cties
 
................................
..............................
 
8
 
 
 
 
Bijgestelde planning
 
 
Foc
us
 
 
Doelstelling:
 
 
 
 
Scope:
 
 
 
 
Het oprichten van een 
internationale 
faciliteit 
om technologieën
 
op het gebied van 
getijdenenergie met 
het zogeheten 
TRL6
 
(
Technology readiness
 
level 6
)
 
door te ontwikkelen, te testen
,
 
te demonstreren
 
en 
het ontwikkelen van producten naar de markt.
 
 
H
et “Tidal Technology Center
 
Grevelingendam” (TTC
-
GD) is een energiedijk
 
met 
testgoten en
 
andere 
faciliteiten om innovatieve technologieën verder te brengen
,
 
te certificeren
 
en export klaar
 
(marktrijp) 
te 
maken
, zowel nationaal (rivieren en Brouwersdam) als internationaal
. 
 
TCC
-
GD heeft als doel
 
het faciliteren en verder ontwikkelen van de
 
getijdenenergiesector.
 
Hierbij wordt ook aandacht besteed aan effecten 
op de omgeving, zoals visvriendelijkheid
.
 
 
Sturing
 
 
Projectleider
:
 
Partners
: 
 
 
 
Portefeuillehouder:
 
 
 
 
(
BT Projects)
 
/ 
 
 
(Provincie Zeeland), CoE Delta Technology (HZ), RWS
, 
Pentair Fairbanks Nijhuis (PFN), 
Deepwater
-
Energy,
 
Water2Energy (W2E), Water Power Turbines (WPT)
,
 
Fish Flow Innovations
 
en
 
Enduris
 
 
 
Beheersaspecten
 
Status
 
Toelichting
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam  2 
1. Planning  en 
mijlpalen  
 
  Verlening waterwetvergunning TTC Rijkswaterstaat september 2017  
 Verlening omgevingsvergunning bouw TTC Schouwen -Duiveland september 2017  
 Indienen waterwetvergunning Turbines TTC  Q4 2017  
 Operationalisering Energiecoöperatie “Grevelingen Energie” u.A.  
 Pachtovereenkomst RWS  december 2017  
Voortgang 1.0  
 Opdrachtverlening Grid  aansluiting oktober 2017  
 Aanbestedingsprocedu re civiele werken september 2017  
 Opdrachtverlening civiele c onstructie  december 2017  
 Vreemd vermogen december 2017  
 Start bouw TTC -GD maart  2018  
 Werkzaamheden kering vanaf  april 2018  
Voortgang 2.0  (januari 2018)  
 Opdrachtverlening Grid -aansluiting oktober 2017 uitgesteld doordat de ZIS nog niet 
waren geformaliseerd , er zal medio februari  een engineeringsopdracht worden 
geformaliseerd  
 Aanbestedingsprocedure civiele werken september 2017 , Opdrachtverlening civiele 
constructie december 2017 . Procedure opgestart aanbiedingen aannemers begin 
februari ontvangen.   
 Vreemd vermogen december 2017  uitgesteld i.v.m. formele beschikking ZIS gelden.  
 Start bouw TTC -GD maart 2018 , Werkzaamheden kering vanaf april 2018, pending 
beoordeling aanbiedingen a annemers.  
Voortgang 3.0 (mei 2018)  
 Opdrachtverlening Grid -aansluiting: Gesprekken plaatsgevonden met Enduris, trace 
vastgesteld, engineeringsopdracht in voorbereiding.  
 Aanbestedingsprocedure civiele werken: Aanbesteding civiele werken afgerond, Van 
der Straaten onder begeleiding van ANTEA geselecteerd als aannemer.  
 Initiële opdracht verstrekt.  
 E-systemen: DO afgerond, het uitvoeringsontwerp wordt m edio juni afgerond.  
 Start bouw TTC -GD: Van der Straaten is gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden.  Werkzaamheden kering: Gestart . 
 Vreemd vermogen: veelvuldig contact gehad met diverse private en publieke 
instellingen w.o. ABN, TRIODOS en RABOBANK.  Formele update medio juni . 
 Pachtovereenkomst  RWS : Initiële  pachtovereenkomst opgesteld, wordt in de zomer 
afgerond . 
 Operationalisering Energiecoöperatie : werkzaamheden zijn opgestart, het businessplan 
zal de komende maanden worden opgesteld.  Kandidatenlijst voor bestuur opgesteld.  
 Indienen waterwetvergunning Turbines TTC  Q4 2018 : Geen wijzigingen; gepland voor 
Q4 2018 . 
Voortgang 4.0 (December 2018)  
 Bouwwerkzaamheden gestart   
 Bouwwerkzaamheden in juli 2018 tijdelijk stilgelegd i.v.m. onduidelijkheid over uitvoering 
werkzaamheden  
 Bouwwerkzaamheden gepauzeerd i.v.m. stormseizoen. In goed overleg met RWS is de 
pauze  pas 1 november ingegaan, om veiligheid van de kunstwerken van RWS én TTC -
GD te borgen.  
 Herstart bouwwerkzaamheden medio maart 2019 (na stormseizoen) ; mogelijkheid tot 
vervroegde start (vóór 1 april) toegezegd door RWS op basis van goede relatie  
Voortgang  5.0 (Juni 2019)  
 Bouwwerkzaamheden  herstart, medi o april 2019  
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam  3 
2. Behaalde resultaten  
 
  
Voortgang 1.0  
 Begroting/  Business case / Staatssteun analyse TTC -GD 
o 23-2-2017 Capex begroting TTC -GD 
o 23-2-2017 Business Case  
o 7-3-2017 Onderbouwing Business Case  
o 17-3-2017 Staatssteun notitie TTC -GD 
o 19-3-2017 Staatssteun notitie Turbine ontwikkelaars  
o 3-4-2017 Status rapportage publieke ondersteuning  
o 3-4-2017 Aanvullende notitie  staatssteun  
 29 juni waterwetvergunning gepubliceerd bouw TTC, waterwet vergunning lag ter 
inzage tot augus tus 2017 , 1 zienswijze, vergunning definitief  per september 2017  
 Juridische structuur TTC -GD vastgesteld  
 Oprichting Energiecoöperatie “Grevelingen Energie” u.A.  
 Besteksontwerp civiele constructie gereed  (april 2017)  
 CFD-analyses stroming sgoten gereed  (juli 2017)  
 Ontwerp trace opgesteld  (Gridaansluiting Enduris)  (juni 2017)  
 DO-Ontwerp E -systemen gereed  
 DO-Ontwerp Fase 2 en 3 gereed  
 Omgevings /bouwvergunning Schou wen Duiveland hei -werkzaamheden  verleend  
 Omgevings /bouwvergunning Schouwen Duiv eland bouw TTC -GD ingediend  
 Overeenkomst RWS voor gebruik FSS 16 -12-2016  
 
Financiën  TTC-GD 
Voortgang 2.0 Januari 2018  
 Gesprekken met externe partijen o.a. Enduris (Grid  connectie) en banken voor het 
benodigde vreemd vermogen herstart na formele beschikking van de ZIS gelden  in 
januari 2018 . 
 Er moeten afspraken worden gemaakt betreffende de aanvraag en planning van de 
toegezegde 1,6 miljoen Euro vanuit GS.  
 Gerelateerde su bsidie aanvragen ; eind  februari zullen de juridische tijdslijnen bekend 
zijn. 
 Hernieuwbare energie  aanvraag W2E turbine : De stukken zijn ingediend bij het college 
van beroep.  
 DEI 2  aanvraag WPT turbine : De hoorzitting zal plaatsvinden op  7 februari 2018.  
 In het volgende voortgangsoverleg zal de financiële voortgang worden besproken.  
Voortgang 3.0 Mei 2018  
 Formele aanvraag ZIS gelden ingediend en goedgekeurd (januari 2018)  
 Notitie voorschot opgesteld. (9 -1-2018) . 
 Gedetailleerde uitgaven prognose opgesteld (9-1-2018) . 
 Voorschot ZIS gelden  ontvangen.  
 Financiële voortgang besproken tijdens regulier ZiS overleg.  
 Vreemd vermogen: veelvuldig contact gehad met diverse private en publieke 
instellingen w.o. ABN, ASN, TRIODOS en RABOBANK. Formele update medio juni.  
 Er worden afspraken gemaakt betreffende de aanvraag en planning van de toegezegde 
1,6 miljoen Euro vanuit GS , in het volgend VGR overleg gepland voor juni 2018.  
 Budget ver sus actuele situatie. Door marktomstandigheden waren de aanbiedingen van 
de aannemer 1 0% hoger dan de raming.  
 Actuele kosten en planning.  
Voortgang 4.0 (December 2018)  
 Toewijzingsdossier besproken tijdens regulier ZiS -overleg: afgesproken wordt dat het 
dossier op basis van werkelijke kosten zal worden opgesteld na realisatie van het 
project .  
 Actuele kosten aangepast aan nieuwe prijspeil (2018/2019), extra kosten door 
vertraging en extra kosten als gevolg van aanvullende eisen van stakeholders ( m.n. 
RWS ).  
 Het is in de afgelopen periode gebleken dat de interesse in TTC -GD als technologie -, 
test-, certificerings - en demonstratiecentrum veel groter is dan voorheen voorzien. Er is 
daarom is gekozen voor een verschuiving van de strategie. Het aandeel van de turb ines 
die worden aangeschaft ten behoeve van energieopwekking is gereduceerd. In de 
gewijzigde strategie is gekozen om 3 turbines aan te schaffen in plaats van 4, en een 
aantal kosten die oorspronkelijk gerelateerd waren aan de 4 turbines wordt nu 
toebedeel d aan het centrum, mede op basis van een reële toewijzingssystematiek. Het 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam  4 overzicht in de bijlage laat nu de kosten voor het gehele project zien. De kosten 
gerelateerd aan ZiS -1, ZiS -2 en DEI zijn daarin verwerkt. De provinciale aanvraag 
behelst dan de on derstaande herziene uitgavenprognose.  
 Acquireren van vreemd vermogen ongoing.  
Voortgang 5.0 (Juni 2019)  
 Begin 2019 is de rekening opgemaakt voor de vertragingskosten en de kosten voor 
aanvullende benodigde scope of work voor de vergunningen in 2018. De externe kosten 
(aannemer) bedroegen richting 600k euro ; daarnaast zijn de interne projectkosten met 
een soortgelijk bedrag gestegen . 
 De bijdrage uit ZiS van februari/maart was belangrijk om het project voortvarend 
doorgang te laten vinden.  
 Momenteel is de  cash positie voldoende om op een lager tempo te blijven doorgaan met 
de bouw van het centrum.  
 Met aanvullende overbruggingsfinanciering kan het centrum op basis van een kleinere 
scope nog in 2019 worden geopend.  
 Het aanvragen van vreemd vermogen -financie ring is ongoing; het aanvraagdocument is 
in februari en in mei ge -upgrade conform de wensen van de financiers en wordt in juni 
opnieuw aangeboden. Verwacht wordt dat de financiering eind van het jaar beschikbaar 
komt.  
 Start/opening van het centrum in 2019,  door een gewijzigde  scope  qua timing  (de brede 
goot operationeel). Afbouwen tot compleet centrum, medio 2020.  
Planning  
Voortgang 2.0 Januari 2018  
 Momenteel wordt de planning op basis van de huidige ontwikkelingen herzien . Deze zal 
medio februari beschikbaar komen . 
Voortgang 3.0 Mei 2018  
 Planning herzien  op basis van bouwplanning aannemer . Detail planning civiele 
werkzaamheden op aanvraag beschikbaar . 
 Werkzaamheden aannemer 6 weken vertraagd; dit heeft nog geen consequenties voor 
de ov erall voortgang van het project.  
 Belangrijkste deadline voor de oplevering van de huidige bouwwerkzaamheden is 
oktober  2018 (begin van het  stormseizoen) . 
Voortgang 4.0 (December 2018)  
 Bouwwerkzaamheden vertraagd ; hervatting medio maart 2019 (na stormseizoen) ; 
afronding werkzaamheden aannemer VDS medio zomer 2019 . 
 Overige werkzaamheden w.o. fase c (inbedrijfstellen, ontwikkeling tot kenniscentrum) 
worden 1 april 2020 gerealiseerd .  
 De hervatting van de werkzaamheden in maart/april 2019 en de officiële  opening van 
het centrum in de zomer 2019 kunnen een officieel karakter krijgen in samenwerking 
met provincie Zeeland (Ben  de Reu?).  
Voortgang 5.0 (Mei 2019)   
 De inbedrijfsstelling van het TTC -GD staat conform de voortgangsrapportage van 
december 2018 nog  steeds op april 2020.  
 De bouw is in april 2019 weer gestart met een schouw van de werkzaamheden. 
Momenteel werkt de aannemer aan de afbouw van de stromingsgoten . Als eerste wordt 
momenteel de grote stromingsgoot afgebouwd, waarna de kleine en middelgrote goot 
zullen volgen.  
 Momenteel lopen er gesprekken met RWS betreffende het aanbrengen van 
bodembescherming en diverse andere afspraken zoals de uiteiendelijke bedieining van 
de spuisluizen.  De bodembeschermingsactiviteiten lopen momenteel op het kritische 
pad, hierover moet medio juli 2019 een uiteindelijk definitief ontwerp voor worden 
goedgekeurd door Rijkswaterstaat om de spuisluizen operationeel te hebben voor 
oktober 2019.  
 De officiele opening van het centrum wordt gekoppeld aan het moment dat de tijdel ijke 
damwand verwijdert kan worden en de spuisluizen weer operationeel zijn (stromend 
water door de spuisluizen)  
Legal  
Voortgang 2.0 (Januari 2018 ) 
 Momenteel wordt er tezamen met de provincie gesproken over de verklaring van geen 
bedenking op de afgegeven vergunningen dit zal de komende periode opgelost moeten 
worden . </pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam  5  In nauw overleg  met RWS moet de bouwplanning worden vastgesteld  e.e.a. in het 
kader van de te overleggen werkplannen.  
 De waterwet is reeds goedgekeurd; momenteel wordt gewerkt aan de waterwet 
vergunning van de turbines, Met RWS zal een planning moeten worden vastgesteld.  
Voortgang 3.0 (Mei 2018 ) 
 Gerelateerde subsidieaanvragen ZIS – HE en DEI. Hieronder is de stand van zaken 
weergegeven voor wat betreft de voortgang van de opgestarte bezwaar en  beroep 
procedures.  
Voortgang 4.0 (December 2018)  
 HE-subsidie  met Water2Energy turbine , afgewezen  
 DEI-2 met Water Power Turbines turbine, behandeling beroepszaak 31 januari; 
verwacht resultaat: afwijzing  
 Werkplannen voor de bouw van de civiele constructie goedgekeurd. Werkplan 
bodembescherming ongoing. Bodembeschermingsmodellen zijn zeer innovatief en ook 
voor RWS nog relatief nieuwe materie. Het totstandkomen van een gedegen besluit en 
goedgekeurd werkpla n neemt meer tijd in beslag, maar het gesprek wordt op zeer 
constructieve basis gevoerd.  
 De vergunning aanvraag  voor exploitatie van de eerste set turbines is inmiddels 
ingediend.  
Procesgang Hernieuwbare Energie  
 5 oktober 2017: Beslissing op Wob -verzoek aan gaande HE en DEI  
 2 november 2017: Beslissing op bezwaar, waarin RVO het bezwaar ongegrond 
verklaard en het bestreden besluit handhaaft.  
 11 december 2017:  Pro forma beroep tegen de beslissing op bezwaar van 2 november 
2017  
 22 December 2017: Aanvullende gronden van bezwaar beslissing op Wob -verzoek 5 
oktober 2017.  
 24 januari 2018: Indiening aanvullende gronden van beroep tegen de beslissing op 
bezwaar.  
 13 maart 2018: RVO verweer inzake het beroep van Blue Turbines BV en 
Water 2Energy BV  
 26 april: Verzoek College van Beroep voor het Bedrijfsleven  
 9 mei 2018: Verslag van hoorzitting (24 -8-2017) en het RVO verweerschrift  aan College 
van Beroep voor het Bedrijfsleven.  
 17 mei 2018: Telefonisch contact Justion met CBb: naar alle wa arschijnlijkheid zal een 
mondelinge behandeling wordt ingepland, maar dit zal, gezien de omvang van de zaken, 
nog wel even zal duren.  
 Hoorzitting CBb november 2018. Uitspraak CBb december 2018: niet ontvankelijk  
verklaard.  
Procesgang Duurzame Energ ie Innov atie 
 27 november 2017: Aanvulling van de gronden van bezwaar tegen besluit tot afwijzing 
de DEI subsidie  aanvraag.  
 22 December 2017: Aanvullende gronden van bezwaar beslissing op Wob -verzoek 5 
oktober 2017.  
 7 februari 2018: Hoorzitting waarin bezwaren nade r worden toegelicht.  
 16 februari 2018: Beslissing op bezwaar en handhaving van besluit.  
 27 maart 2018: Pro forma beroep  tegen de beslissing op bezwaar d.d. 16 februari 2018 
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  
 25 april 2018: Aanvullende gronden  van beroep tegen de beslissing op bezwaar.  
 2 mei 2018: Brief van CBb aan RVO waarbij deze in de gelegenheid wordt gesteld om 
een verweerschrift in te dienen binnen een termijn van 4 weken.  
 Mei-december : Regelmatig t elefonisch contact Justion en CBb.  
 31 januari  2019 : hoorzitting CBb . 
 18 maart 2019: uitstel op besluit door CBb  
 30 april 2019: afwijzing beroep door CBb  
De gesprekken met RVO in de afgelopen periode hebben aanleiding gegeven tot 
heroverweging van de verwachtingen t.a.v. subsidieaanvragen. Mede gezien de 
(negatieve) resultaten van het beroep  voor de HE -aanvraag, is de verwachting van een 
positieve uitkomst van het beroep  in de DEI -aanvraag nihil. Mede daardoor wordt 
getracht een gesprek te hebben met RVO om tot een compromis te komen. Gezien </pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam  6 eerdere ervaringen wordt ook dit traject als kansarm beoordeeld, maar is de poging 
waard.  
Voortgang 5.0 ( Juni 2019)  
 DEI-2 met Water Power Turbines is ook in beroep afgewezen; daarmee is de afwijzing 
definitief  besloten is met RVO om de tafel te gaan zitten om te bespreken in hoeverre 
RVO een ondersteunende rol kan hebben in de operationalisering (onderstersteuning 
turbine ontwikkelaars) van het centrum . Dit zoals aangegeven door RVO om de 
communicatie weer op te pakken als de bezwaar - en beroepsprocedures zijn afgerond.  
 Resterend e (juridische) afspraken  met voornamelijk Rijkswaterstaat zijn: 
 De werkplannen voor de waterwetv ergunning voor de turbines van het TTC-GD 
zijn in behandeling .  
 Werkplan bodembescherming: deze is in bespreking met RWS  
 Monitoringsplan: ingediend bij RWS voor revie w 
 Beheer - en onderhoudsplan  : ingediend bij RWS voor review  
 Bedieningsvoorschriften  spuisluizen : ingediend bij RWS voor review  
 Afspraken betreffende de doorlaat van water door de spuisluizen  
 De waterwet vergunning voor de 1e turbine (PFN) is eind mei ingediend voor review.  
 De pachtovereenkomst is in behandeling bij Rijksvastgoedbedri f 
 Voor de goede orde de pachtovereenkomst met Staatsbosbeheer  is sinds begin 2018 
van kracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam  7 
3. Geld  
  
Voortgang 1.0  
Toewijzing bijdragen o nderzoeksinfrastructuur EUR 16.775 ,000 
- Regeling EZ, DEI toegekend EUR 1,020,833  voor infra  (8/2/2016)  totale subsidie 
omvang € 3,2 mln . 
- Zeeland in Stroomversnelling EUR  2.5 mln (20/6/2017)  
Reeds besteedde  gelden  
1. Zie notitie 17 -3-2017 EUR 740.000  
2. Overige ontwikkelkosten EUR 700.000  
Totale bestedingen/ commitments  EUR 1,440,000 (8 / 2017)  
Noodzakelijke gunning Q4 2017  - > 
1. Gridaansluiting EUR 1,035,000  
2. Civiele werken eerste fase EUR 2,688,463  
3. Overige commit ments  EUR 475,000  
Voortgang 2.0 (Januari 2018 ) 
Geen aandachtspunten  
Voortgang 3.0 (Mei 2018 ) 
- SDE+ afgewezen.  
Actuele voortgang project . 
 
Voortgang 4.0 (December 2018 ) 
De projectkosten zijn gestegen met ca. 3,5 miljoen Euro. Dit heeft te maken met de 
complexiteit van de uitvoering, meerwerk als gevolg van aanvullende voorwaarden door 
stakeholders (m.n. RWS), de huidige druk op de aannemersmarkt alsook het  prijspeil van 
2018. De nieuwe begroting voor ZiS in de bijlage is op prijspeil 2018 gebracht.  De nieuwe 
begroting voor ZiS is op prijspeil 2018 gebracht (Fase a en b). E.e.a. heeft echter geen 
consequentie voor ZiS -1.  
Voortgang 5.0 (Mei 2019)  
Er zijn geennieuwe kosten verhogingen opgetreden en worden op dit moment ook niet 
voorzien.  
De business case van h et TTC -GD en de totale realisatie is afhankelijk van het verkrijgen 
van project financiering, hiervoor lopen er sinds 2018 reeds gesprekken met  diverse 
financiële instellingen. In de aanvraag ZIS 2 is een overzicht gegeven van de stand van 
zaken en de mogelijke financiers van het project.  
Momenteel zijn de uitgaven en voortgang van het project afhankelijk van de dialoog die 
momenteel loopt met Ri jkswaterstaat betreffende de bodembescherming  (kritisch pad) .  
Gedurende de afgelopen maanden is bij de gesprekken met verschillende private financiele 
instellingen naar voren gekomen dat zij de project financiering complex vinden doordat het 
project zowel  een energie project, technologische infrastructuur alsook hoogwaardige R&D 
activiteiten op het gebied van energie uit water . Doordat de projectfinanciering op zich laat 
wachten loopt momenteel een aanvraag bij impuls voor een tijdelijke brug -financiering totdat 
de uiteindelijke projectfinanciering is gerealiseerd. . 
. </pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Projectfiche Tidal Technology Center Grevelingendam  8 
4. Aandachtspunten  
 
  
Voortgang 2.0 Januari 2018  
 Vergunningstraject  Waterwet Rijkswaterstaat, mogelijk extra monitoring nodig.   
 Om deadlines te halen zijn er concrete afspraken nodig over wanneer welk bedrag 
beschikbaar komt  
 Door bijtelling van de reeds toegekende subsidie aan totale bijdrage voor het TTC 
ontstaat een tekort voor de financiering van de infrastructuur van EUR  1,6 m ln. Op dit 
moment loopt beroepsprocedure tegen afwijzing van 2de DEI aanvraag. Van belang 
dat deze wordt toegekend voor sluitende financiering.  
 Projectleider maakt nu 2 scenario’s of doorgang van het project met huidige middelen 
voldoende is om van start t e gaan of dat er meer duidelijkheid dient te komen over de 
aanvullende EUR 1,6 mln.  
Voortgang 3.0 Mei 2018  
 Voorlopige beschikking 1,6 miljoen Euro ontvangen . 
 Formele aanvraag GS 1,6 miljoen Euro . 
 Werkplannen Rijkswaterstaat.  
 Indiening waterwetvergunning  turbines.  
 Planning en voortgang vreemd vermogen.  
 Pachtovereenkomst.  
 SDE+ Oktober 2018.  
Voortgang 4.0 (December 2018 ) 
 Formele aanvraag GS 1,6 miljoen Euro.  
 Aanvullende w erkplannen Rijkswaterstaat  
 Vergunningaanvraag voor exploitatie van turbines  
 Vreemd vermogen -financiering  
 Publieke financiering via EIB -route  
 Pachtovereenkomst  RWS -areaal (civiele constructie in water)  
 SDE+ april 2019  
Voortgang 5 .0 (Juni 2019)  
 Bodembescherming en resterende procedures Rijkswaterstaat  
 Vreemd vermogen -financiering  - > Publieke financiering via EIB -route  
 Brug financiering Impuls  
 SDE+ najaar 2019  
 
5. Overige 
zaken / 
Extra 
acties    
Voortgang 2.0 (Januari 2018 ) 
 Op 12/9 overleg over financiering met provincie Zeeland.  
 Op 14/9 overleg met Zeeland coördinator over voortgang.  
 Inplannen voortgangsoverleg  EZ, ZIS, Stimulus  
Voortgang 3.0 (Mei 2018 ) 
 25-5-2018 bijeenkomst regiegroep . 
 medio juni 2018 voortgangsoverleg EZ, ZIS, Stimulus  
Voortgang 4.0 (December 2018 ) 
 Uitgangspunten toewijzingsdossier afgestemd, besloten is om op basis van werkelijke 
situatie op pragmatische wijze onder te verdelen.  
 Actie richting RVO (gesprek t.a.v. DEI) opstarten.  
Voortgang 5 .0 (Juni 2019)  
Ook de relatie met RVO (gesprek t.a.v. DEI) wordt op constructieve wijze 
opgepakt . Momenteel zijn de gesprekken opgestart voor hernieuwde 
samenwerking; met projecten in TTC -GD die door het RVO TSE team worden 
ondersteund.  
Met impuls Zeeland zijn gesprekken opgestart voor het vestigen van turbine 
ontwikkelaars in Zeeland (in navolging va n W2E, REAC, DWE).  
 
 
 </pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>1
 
Van:
@bt-projects.com>
Verzonden:
woensdag 29 mei 2019 11:44
Aan:
CC:
Onderwerp:
Voortgangsdocument Zeeland in stroomversnelling fiche TTC-GD 5.3
Bijlagen:
Begroting infrastructuur TTC-GD VDS.pdf; ZIS 2 toewijzing inclusive aansluiting met 
projectbegroting.pdf
Categorieën:
zienswijze vragen
Beste 
, 
 
Hierbij het eerste antwoord op jouw vragen vanuit de ZIS rapportage. 
1. Vertragingskosten (zie hieronder) 
2. Liquiditeitsbegroting (komt eraan) 
 
1.Vertragingskosten 
Zoals in de ZIS rapportage is verwoord bedragen de totale vertragingskosten: 
 
 
Totaal circa 
. 
De vertragingskosten waren reeds opgenomen in onze begroting ten tijde van de ZIS2 aanvraag. Hieronder de 
onderbouwing en verwijzing naar de reeds gestuurde stukken. 
 
Vertragingskosten aannemer 
De meerkosten van de vertragingen / additionele zaken RWS zoals genoemd in de ZIS2 rapportage zijn reeds 
verwerkt in het budget en de reeds gestuurde gedetailleerde kostenbegroting van de aannemer van 22-2-2019. In 
de gedetailleerde kosten van de civiele werken (Zie bijlage Begroting infrastrucuur TTC-GD VDS) welke is 
meegestuurd met de aanvraag op 22-2-2019 zie je de regels MEM (Meer en minderwerk) onderaan opgenomen 
waarin deze vertragingskosten door de aannemer zijn gespecificeerd.  
 
 
 
Vertragingskosten overig 
De vertragingskosten van  de overige onderdelen binnen BT-
Projects (o.a. 
 extra werkzaamheden verguningen, 
aanvullend CFD werkzaamheden, projectmanagement Civiel) zijn ook reeds opgenomen in het overall budget TTC-
GD. In de specificatie van de kosten zie je deze meerkosten reeds terugkomen. (Zie bijlage ZIS 2 toewijzing…pdf). 
 
De totale kosten zijn momenteel geraamd op 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>2
 
 
Conclusie:
 alle vetragingskosten reeds opgenomen in budget TTC-GD ten tijde van de ZIS2 aanvraag. 
 
Van:
 
  
Verzonden:
 Tuesday, 28 May 2019 14:28 
Aan:
 'J
 
 
CC:
 
 
 
Onderwerp:
 RE: Voortgangsdocument Zeeland in stroomversnelling fiche TTC-GD 5.3 
 
Beste 
 
 
Graag de documenten opsturen nar 
 brengt het stuk namelijk in het PO-
systeem en 
ik ben morge op pad  
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
 
 
Van:
 
  
Verzonden:
 dinsdag 28 mei 2019 14:23 
Aan:
 '
 
 
CC:
 
 
 
Onderwerp:
 RE: Voortgangsdocument Zeeland in stroomversnelling fiche TTC-GD 5.3 
Urgentie:
 Hoog 
 
Beste 
 
 
 zijn druk bezig een info stuk naar het combi portefeuille overleg (PO) van de gedeputeerden de 
Bat en de Reu aan het voorbereiden, met de voortgangsrapportage van jullie als kern. 
Nu we er induiken is het niet allemaal duidelijk en consequent geschreven. En dat zal zeker vragen oproepen bij de 
gedeputeeren en die willen we voor zijn, 
Bijvoorbeeld bijop blz 4 staat 
Voortgang 5.0 (Juni 2019) 

 Begin 2019 is de rekening opgemaakt voor de vertragingskosten en de kosten voor aanvullende benodigde scope of work voor de 
vergunningen in 2018. De externe kosten (aannemer) bedroegen richting 
 daarnaast zijn de interne projectkosten met een 
soortgelijk bedrag gestegen. 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>3
Hieruit kan je afleiden dat er 1.2 mio aan extra kosten zijn. Zijn die nu in de aanvraag van ZiS2 al gemeld? Er worden 
mogelijk 2 rapportage periodes met elkaar vergeleken, de ZiS rapportage sinds de laatst van december 2018 en de 
stand bij de ZiS2 aanvraag van 22 februari 2019. 
 
Daarom om geen onduidelijkheden te hebben wille we graag van jullie voor morgenmiddag 12.00 een update van de 
projectbegroting van 22-2-19 en de liquiditeitsbegroting van 22-2-19. 
We willen die voor morgenmiddag 29-5-19 12.00 uur zodat we het kunnen bespreken in het laatste PO waar Ben de 
Reu bij is,  hij is het meest op de hoogte. En op 7 juni wordt het nieuwe college benoemd en gaat Ben met pensioen 
en dan krijgen we met een nieuwe gedeputeerde te maken die  zich meer moet inlezen in het dossier. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
 
 
Van:
 
@bt-projects.com
>  
Verzonden:
 dinsdag 21 mei 2019 08:51 
Aan:
 
 
CC:
 '
@bt-projects.com
> 
Onderwerp:
 Voortgangsdocument Zeeland in stroomversnelling fiche TTC-GD 5.3 
 
Beste 
 
 
Hierbij de Nieuwe ZIS rapportage in concept. 
 
Groet, 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>1
Van:
@zeeland.nl>
Verzonden:
donderdag 13 juni 2019 12:59
Aan:
CC:
Onderwerp:
FW: Document voor gesprek maandag 14.00
 
 
We hebben naar het document gekeken. 
Het betreft een duidelijk overzicht dat al beter leesbaar is da
n de vorige ontvangen over
zichten. Het overzicht 
voldoet echter niet aan de uitvr
aag. Het is nog steeds onduidel
ijk aan welke crediteuren nu welke bedragen zijn 
betaald. 
 
Zo is er de volgende tekst opgenomen: 
 
De op dit moment voor het project verrichte uitgaven zijn inclu
sief een bedrag ad 
 aan vergoeding voor de 
diverse taken (projectleiding, engineering, administratie, verg
unningen etc.) verricht d
oor medewerkers van BT 
Projects. Het betreft 26,8 manjaren werk sinds 2015. 
 
Onduidelijk is nu nog steeds welke medewerkers (partners) welk 
bedrag hebben ontvangen. Uit het overzicht blijkt 
ook dat de partners 
an leningen hebben verstrekt a
an het TTC. Dit terwijl zij 
 hebben 
ontvangen als vergoeding voor de 
diverse taken. De openstaande 
vragen blijven op deze 
manier nog open staan! 
 
Kan je dit alsnog verduidelijken naar ons? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
g 
 
 
‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐‐ 
Van: 
l@bt‐projects.com> 
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 11:45 
Aan: 
 
CC: 
 
 
ndag 14.00 
 
 
 
Beste 
 
 
hierbij het document voor
 ons gesprek maandag. 
 
Zoals besproken bestaat onze dele
gatie uit 
 en ondergetekende. 
 
Tot maandag met een hartelijke groet, 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Update TTC
-
GD
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van het bijpraten van 
G
edeputeerde 
 
dhr J
.
 
de 
B
at op 17 juni 
2019
 
 
1.
 
Stand van zaken
 
2.
 
Investering en f
inanciering
 
3.
 
Overzicht inkomsten en bestedingen
 
 
4.
 
Tijdlijn en next step
s
 
 
 
-
 
13 juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>   
  
 
 
1. Stand van zaken  
1.1 Het Tidal Technology  Center Grevelingendam (TTC -GD) is een wereldwijd unieke locatie voor 
het testen, certificeren  en demonstreren van turbines voor waterkracht en getijdenenergie . 
Daarnaast strekt de ambitie zich uit tot het testen en in gebruik stellen van apparatuur op 
meerdere terreinen van alternatieve energiewinning - en opslag.  We gaan ervan uit dat de 
inhoud en  de ambitie van het project in grote lijnen bekend is bij het provinciebestuur.  
1.2 De bouw van het centrum wordt ondersteund door meerdere subsidiebronnen, met name het 
Ministerie  van EZ, de EU  en de provincie Zeeland. Het betreft een privaat initiatief waarb ij de 
betrokken ondernemers  een aanzienlijke hoeveelheid  vakkennis,  tijd en fondsen investeren.  
1.3 Voorjaar 2018 is met de bouw begonnen, teneinde  het momentum na het verkrijgen van de 
ZIS-subsidie te behouden . Tegen  de Flakkeese Spuisluis is in overleg met R ijkswaterstaat (RWS) 
een indrukwekkend  kunst werk verrezen: een aantal  6 meter hoge en 65 meter lange 
stroomgoten waarin de waterturbines kunnen worden geplaatst.  
1.4 Sinds j.l  vrijdag 7 juni wordt de vloer van de goten van een duurzame betonlaag voorzien. Zodra 
de voor deze fase gemaakte financieringsbegroting rond wordt  gemaakt, kan met de ‘natte 
afbouw’ van de stroomgoten worden begonnen. Dit laatste zou betekenen dat de Flak keese 
Spuisluis geopend  kan worden en de Grevelingen door RWS per 1/10 weer van broodnodige 
waterverversing  kan worden voorzien . 
1.5 Voor het rondmaken van het restant financiering in deze fase doet project ontwikkelaar (en 
initiatiefnemer) BT Projects een ber oep op de provincie Zeeland via de ZIS en Impuls 
regelingen. Daarbij gaat het  respectievelijk om een restant subsidie en een kortlopende 
overbruggings financiering  (lening)  á respectievelijk 0,4 en 1,0 €mln . 
1.6 Inmiddels maakt BT Projects goede vorderingen met het vastleggen van lange termijn 
financiering voor het TTC -GD project. Op deze basis kan na de ‘stormperiode’ (1/10 -31/3  
waarin niet gebouwd mag worden ) dwz.  in Q2 2020 het centrum worden afgebouwd en 
offic ieel geopend.  
 
     
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre> 
 
 
 
 
 
 
2.
 
Investering en financiering
 
Het overzicht van investeringen in en
 
financiering van het TTC
-
GD project 
(zie schema) 
bestaat uit 
de volgende onderdelen
:
 
Investeringen
 
a)
 
Civiele bouw, met name de kosten van aannemer vd Straaten 
uit
 
Hansweert
.
 
b)
 
Overige i
nfra, met name de aansluiting op het 
elektriciteit 
net (mogelijk te vervangen door een 
batterij ‘pod’ oplossing 
met 
dezelfde omvang
 
qua investering
) met 
de 
,
 
 
en de begeleiding door 
ingenieursbureau
 
 
 
c)
 
Engineering, projectbegeleiding, vergunningen etc. door BT Projects. 
Hierbij dient te worden 
vermeld dat het hier geen standaard project betreft, verre van. Voor vrijwel elke stap in het 
ontwerp
 
en de realisatie van TTC
-
GD is een grote hoeveelheid ‘dynamic engineering’ 
noodzakelijk gebleken. Als voorbeelden daarvan kunnen 
o.a. 
worden genoemd de vele versies 
van het civiele ontwerp van de stroomgoten en de consequenties van de vele en intensieve 
vergunning trajecten. Ook tijdens de rest van de realisatie zullen deze 
complicerende factoren
 
en kosten een rol blijven spelen.
 
d)
 
De werk
relatie met RWS 
is
 
goed. In het recente verleden hebben discussies plaatsgevonden 
over de civiel
-
 
en vergunning technische invulling van het project. BTP heeft zich daarbij niet 
altijd van de meest flexibele kant laten zien, een opstelling die 
al 
sinds 
ger
uime tijd
 
is 
verlaten. 
 
e)
 
In goed overleg wordt nu 
o.a. 
gesproken over
 
de voor 
de door alle partijen gewenste 
openstelli
n
g (van de 
spui
sluis) benodigde hoeveelheid bodembescherming. Een deel van de 
-
nog niet vastgestelde
-
 
kostenomvang 
hiervan 
gaat waarschijn
lijk buiten de project
besomming 
val
len. Hierover worden gesprekken gevoerd met RWS en een voor beide partijen werkbare 
oplossing zal ongetwijfeld worden gevonden.
 
f)
 
Turbine gerelateerde 
investeringen
 
betreffen met name een aanzienlijke 
commitment
 
met als 
doe
l
 
de demonstratie van een aantal (0,5 en 1,0 
M
W turbines) op basis van langere termijn 
lease verplichtingen. De invulling hiervan wordt op dit moment 
o
p
gelijnd
 
in samenspraak met  
de 
financiering expert
s van
 
 (zie ook 
hier
onder 
bij
 
financiering
 
p
unt 
d
)
 
 
g)
 
De lever
ing
 
van electra en meetsystemen zal worden verricht 
door 
 
Ook wordt de mogelijkheid 
onderzocht om 
de metingen de komende jaren
 
(qua apparatuur 
én bezetting) 
 
te laten uitvoeren door 
de
 
Nederlandse 
technische universiteiten. Hiermee zal 
het project 
significant
 
aan inhoudelijk niveau en status gaan winnen.
 
 
h)
 
De totale investering en verplichtingen ten behoeve van het TTC
-
GD project komen 
met dit 
alles
 
op ruim 
24
 
€mln. Een wat lager bedrag
 
dan de eerder
 
gecommuniceerde 
omvang, dit
 
als 
gevolg van een aangepaste project scope en besparingen op een aantal kostenposten.
 
 
Financiering
 
a)
 
TTC
-
GD wordt ondersteund 
door de EU middels het EFRO 4F
-
programma, door het Ministerie 
van EZ middels het TSE DEI
-
programma en
 
door 'Zeeland in Stroomversnelling', een 
initiatief
 
van de provincie Zeeland.  
 
b)
 
Middels regelmatige rapportage worden deze instanties op de hoogte gehouden van de 
voortgang en 
de 
vele uitdagingen van het project. BT Projects is zich bewust van de
 
bij deze
 
overheden
 
in meer of mindere mate bestaande zorg over de uiteindelijke haalbaarheid 
van 
het project. 
In dit kader d
ient 
gewezen 
te worden op de complexiteit en hierboven al 
gememoreerde noodzakelijke 
innovatieve 
(dynamic) 
engineering
 
die op diverse moment
en 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre> 
 
 
 
 
 
ook het ervaren BT Projects team voor stevige uitdagingen heeft gesteld en stelt.
 
Maar het 
doel wordt voor ogen gehouden: 
TTC
-
GD en daarmee Zeeland en Nederland staan op het punt 
voorop te gaan lopen op het gebied van 
(innovatie in) waterkracht, getijde
nenergie en 
‘e
nergiedijken
’.
 
c)
 
BT Projects investeert in
 
het project 
via 
een achtergestelde lening van partners aan TTC
-
GD
 
BV. Hiermee verricht BTP een risicodragende investering in het welslagen van het project.
 
d)
 
In samenwerking met de financiering experts van 
 wordt gewerkt aan de benodigde 
langere termijn 
bancaire financiering. 
 
.
 
e)
 
Het bancair financieren van TTC
-
GD is geen eenvoudige zaak en kost tijd. Dit heeft o.a. te 
maken met de tweeledige doelstelling van het project: testcentrum 
é
n (in mindere mate) 
e
nergie opwekking 
/
 
levering aan het electriciteitsnet.
 
 
Het volledige overzicht van ‘uses and sources’ 
van TTC
-
GD 
ziet er 
als volgt uit:
 
 
Investeringen
 
 
Financiering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) CAPEX gerelateerd deel van de subsidie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre> 
 
 
 
 
 
 
3.
 
Overzicht inkomsten en bestedingen 
 
 
De inkomsten en uitgaven binnen het TTC
-
GD project op een rij
:
 
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
Toelichting
 
a)
 
Het betreft hier een overzicht van alle in het kader van het project ontvangen bedragen en 
verrichte betalingen. 
 
b)
 
In het overzicht van de verwachte ontvangsten t/m september a.s i
s
 
 euro vanuit het 
Impuls programma meegenomen. Er bereikt ons een (informeel) signaal dat deze 
ondersteuning niet zal worden toegewezen. De korte termijn financiering van het TTC
-
GD 
project (met name: openen spuisluis per 1/10 en start operaties Q2 
2020) komt hiermee op 
scherp te staan.
 
c)
 
De 
op dit moment 
voor het project verrichte uitgaven zijn inclusief een bedr
ag ad 
 
 
aan vergoeding voor de diverse taken (projectleiding, engineering, administratie, 
vergunningen
 
etc.) verricht door medewerkers
 
van BT Projects.
 
H
et betreft 
26,8
 
manjaren 
werk 
sinds 2015
.
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>   
  
 
 
 
 
4. Tijdlijn en next steps  
 
a) Hervatting bouw        April 2019  
b) Bespreken  ZIS en brugfinanciering      Juni  
c) TTC-GD gereed maken voor stroming      Juli - september  
d) Openstellen Flakkeese  Spuisluis      1 oktober  
e) Afbouwen civiele infrastructuur  en opening     Q2 2020  </pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
vrijdag 21 juni 2019 12:43
Aan:
CC:
Bat de J. (Jo-Annes); 
Onderwerp:
FW: Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center 
Grevelingendam
Categorieën:
Categorie Oranje
Beste heer 
,
 
 
Op verzoek van Jo
-
Annes de Bat stuur ik hierbij 
in vertrouwen
 
de terugkoppeling van het overleg van afgelopen 
maandag met de heren 
 over de realisatie van het TTC, n.a.v. de 
voortgangsrapportage in het kader van Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en de financiële situatie.
 
 
Mochten hiero
ver vragen zijn, dan horen we deze graag.
 
 
Hartelijke groeten,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
 
 
|
 
 
 
 
 
 
 
Van:
 
 
 
Verzonden:
 
vrijdag 21 juni 2019 09:10
 
Aan:
 
 
 
 
 
CC:
 
Bat de J. (Jo
-
Annes)
 
; 
 
 
 
Onderwerp:
 
Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center Grevelingendam
 
 
Beste 
 
 
Hartelijk dank voor de toelichting afge
lopen maandag omtrent de realisatie van het Tidal Technology Center 
Grevelingendam. Naast kennismaking is in het overleg besproken:
 
-
          
 
De stand van zaken van de werkzaamheden en de benoeming van de stappen welke gerealiseerd dienen te 
worden voor 
het stormseizoen op 1 oktober, zodat de damwand verwijderd kan worden (zoals overbrugging tijdelijke 
steenbestorting, gordingen en stempels)
 
-
          
 
Relatie met Rijkswaterstaat, de vergunning procedure loopt
 
-
          
 
De korte en de lange termijn fin
anciering en het aantrekken van een extern expert op het gebied van 
financiering (
)
 
-
          
 
Lange termijn financiering: Dekking dient uiterlijk eind van de zomer/ begin van de herfst benodigd te zijn
 
-
          
 
Korte termijn: financier
ing benodigd voor het afbouwen van de faciliteit.
 
Minimale variant: 
 
voor het spuiklaar maken
 
Gewenste variant: 
 
gereed maken voor plaatsing van turbine
 
-
          
 
Daarnaast is de afwijzing van overbruggingskrediet bij het Investeringsfonds Zeeland besproken en het beeld 
over de uitkering van middelen aan de partners (7). Hierop wordt door TTC aangegeven dat in het lopende jaar geen 
nieuwe uitkering heeft plaatsgevon
den en dat de helft van de middelen door de partners terug in het project zijn 
geïnvesteerd.
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>2
-
          
 
In het overleg is de optie besproken om additionele middelen te verkrijgen via bijvoorbeeld crowdfunding of 
participaties van turbine bouwers. Deze laa
tste wordt door TTC niet als realistisch geacht, aangezien zij als MKB’ers 
zelf alle middelen nodig hebben voor investeringen in de bouw van de turbines.
 
-
          
 
Voor de lange termijn financiering vinden op dit moment gesprekken met 20 partijen plaats 
waarvan 5 
concreet.
 
-
          
 
Verder is met de leveranciers 
 een uitstel van betaling 
van de facturen overeengekomen.
 
-
          
 
Het verzoek aan de provincie is of de mogelijkheid bestaat om het resta
nt van het voorschot 
 
in de 
vorm van een bouwdepot constructie aan te wenden. Deze constructie is voor de provincie niet mogelijk
 
-
          
 
Om de testfaciliteit voor het stormseizoen af te kunnen ronden wordt aan de provincie een aanvullend 
vo
orschot van de 
 gevraagd.
 
 
Een verzoek voor aanvullend voorschot dient schriftelijk aan de provincie te worden gestuurd en zal voor 
besluitvorming aan GS worden voorgelegd. Hiervoor gelden volgende voorwaarden:
 
-
          
 
Naast het gevraagde aanv
ullende voorschot tot 
 
dient minimaal hetzelfde bedrag aanvullend 
door de partners in het project geïnvesteerd te worden. Het resterende voorschot van 
 wordt na vaststelling van 
het project toegekend.
 
-
          
 
In het verzoek wordt ee
n overzicht opgenomen van de facturen die met deze bijdrage (de provinciale 
middelen en de aanvullende private middelen) in de komende periode tot 1 oktober worden betaald
 
-
          
 
Het Tidal Techonology Center Grevelingendam geeft toestemming voor een v
ervroegde externe 
accountantscontrole van de projectfinanciering van het TTC tot nu toe. Deze wordt uitgevoerd in opdracht en voor 
rekening van de provincie Zeeland. De uitkomsten worden meegenomen in de afweging van het verzoek voor het 
aanvullende voorsc
hot.
 
 
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om met ons 
contact op te nemen.
 
 
Hartelijke groeten,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
 
 
|
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
vrijdag 21 juni 2019 14:17
Aan:
CC:
Bat de J. (Jo-Annes); 
Onderwerp:
RE: Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center 
Grevelingendam
Categorieën:
zienswijze vragen
Beste 
, 
 
Ik heb met 
 gesproken, daarna hebben wij elkaar nog gesproken. 
 
Allereerst bedankt voor de heldere en juiste weergave van onze bespreking. 
 
Voor de volledigheid: wij hebben samen vastgesteld dat met het besluit van GS van februari de totale beschikking voor TTC GD 
€ 
4,1 mio is. 
Met een gevraagd vervroegd voorschot van 
 is dan sprake van ca. 
  
Het daarna nog resterende budget van 
 is dan ook  nog ca. 
 
 
Wij hebben besproken dat er voor de korte termijn 2 acties worden uitgevoerd: 
-
 
BTP maakt een overzicht van de kosten die de komende tijd (1 oktober) gemaakt zullen worden om te komen tot de 
fase van spuiklaar. 
Dat overzicht zal snel beschikbaar zijn. 
-
 
ZLD hoort maandag van de accountant of die tijd beschikbaar heeft om snel met BTP in overleg te gaan.  
BTP zal uiteraard haar volledige en directe medewerking verlenen aan dit vervroegde onderzoek. 
               Gezien de complexheid van het project TTC GD en de daaraan toegekende 3 subsidies zal dit vervroegde onderzoek wel 
enige kalendertijd in beslag nemen. 
               BTP is erbij gebaat dit proces zo snel mogelijk af te ronden, zodat de afweging door ZLD zo snel mogelijk kan 
plaatsvinden. 
 
Ik ga nu met vakantie voor 3 weken. 
Daarom is het handiger als 
 nu de contacten hebben. 
Als het echt nodig is, weet 
 mij wel te bereiken……. 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Mob (+31) 6 
 
 
 
 
 
Van:
 
  
Verzonden:
 vrijdag 21 juni 2019 10:55 
Aan:
 
  
CC:
 Bat de J. (Jo-Annes) ; 
  
Onderwerp:
 Re: Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center Grevelingendam 
 
Beste 
, 
Jouw e-mail is in goede orde ontvangen. 
We gaan er vandaag nog mee aan de slag. 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>2
Als er vragen zijn, bellen we jou. 
Mvg 
 
Outlook voor Android downloaden
 
 
From:
 
 
Sent:
 Friday, June 21, 2019 9:09:40 AM 
To:
 
 
Cc:
 Bat de J. (Jo-Annes); 
 
Subject:
 Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center Grevelingendam  
  
Beste 
, 
Hartelijk dank voor de toelichting afgelopen maandag omtrent de realisatie van het Tidal Technology Center 
Grevelingendam. Naast kennismaking is in het overleg besproken: 
-           De stand van zaken van de werkzaamheden en de benoeming van de stappen welke gerealiseerd dienen te 
worden voor het stormseizoen op 1 oktober, zodat de damwand verwijderd kan worden (zoals overbrugging 
tijdelijke steenbestorting, gordingen en stempels) 
-           Relatie met Rijkswaterstaat, de vergunning procedure loopt 
-           De korte en de lange termijn financiering en het aantrekken van een extern expert op het gebied van 
financiering (
) 
-           Lange termijn financiering: Dekking dient uiterlijk eind van de zomer/ begin van de herfst benodigd te zijn 
-           Korte termijn: financiering benodigd voor het afbouwen van de faciliteit. 
Minimale variant: 
 voor het spuiklaar maken 
Gewenste variant: 
 gereed maken voor plaatsing van turbine 
-           Daarnaast is de afwijzing van overbruggingskrediet bij het Investeringsfonds Zeeland besproken en het beeld 
over de uitkering van middelen aan de partners (7). Hierop wordt door TTC aangegeven dat in het lopende jaar geen 
nieuwe uitkering heeft plaatsgevonden en dat de helft van de middelen door de partners terug in het project zijn 
geïnvesteerd. 
-           In het overleg is de optie besproken om additionele middelen te verkrijgen via bijvoorbeeld crowdfunding of 
participaties van turbine bouwers. Deze laatste wordt door TTC niet als realistisch geacht, aangezien zij als MKB’ers 
zelf alle middelen nodig hebben voor investeringen in de bouw van de turbines. 
-           Voor de lange termijn financiering vinden op dit moment gesprekken met 20 partijen plaats waarvan 5 
concreet. 
-           Verder is met de leveranciers (zoals 
) een uitstel van betaling 
van de facturen overeengekomen. 
-           Het verzoek aan de provincie is of de mogelijkheid bestaat om het restant van het voorschot 
 
in de 
vorm van een bouwdepot constructie aan te wenden. Deze constructie is voor de provincie niet mogelijk 
-           Om de testfaciliteit voor het stormseizoen af te kunnen ronden wordt aan de provincie een aanvullend 
voorschot van de 
 gevraagd. 
Een verzoek voor aanvullend voorschot dient schriftelijk aan de provincie te worden gestuurd en zal voor 
besluitvorming aan GS worden voorgelegd. Hiervoor gelden volgende voorwaarden: 
-           Naast het gevraagde aanvullende voorschot tot max 
 dient minimaal hetzelfde bedrag aanvullend 
door de partners in het project geïnvesteerd te worden. Het resterende voorschot van 
 wordt na vaststelling 
van het project toegekend. 
-           In het verzoek wordt een overzicht opgenomen van de facturen die met deze bijdrage (de provinciale 
middelen en de aanvullende private middelen) in de komende periode tot 1 oktober worden betaald 
-           Het Tidal Techonology Center Grevelingendam geeft toestemming voor een vervroegde externe 
accountantscontrole van de projectfinanciering van het TTC tot nu toe. Deze wordt uitgevoerd in opdracht en voor 
rekening van de provincie Zeeland. De uitkomsten worden meegenomen in de afweging van het verzoek voor het 
aanvullende voorschot. 
  
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om met ons 
contact op te nemen. 
  
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>3
Hartelijke groeten, 
  
  
 
 
  
 
 
 
 
  
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
woensdag 10 juli 2019 10:56
Aan:
CC:
Onderwerp:
Subsidiedossiers TTC
Bijlagen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvolgingsvlag:
Opvolgen
Vlagstatus:
Met vlag
Beste 
 
 
Zoals gisteren telefonisch afgesproken mail ik hierbij de subsidiedossiers inzake TTC. Het betreffende volgende 
dossiers:
 
Een subsidiebijdrage van 
€ 2,5 mln in 2018 met daarbij de behorende stukken:
 
-
 
Eerste aanvraag 
 
-
 
Verbeterde aanvraag
 
-
 
Documentatie aanvraag Tidal Technology Center
 
-
 
Onderbouwing business case
 
-
 
Ontbrekende gegevens
 
-
 
Nota 
 
-
 
Intentieverklaring aanvulling
 
 
Een subsidiebijdrage van 
€ 1,6 mln in 20198 met daarbij de behorende stukken: 
 
 
-
 
Aanvraag formulier
 
-
 
Pl
anning TTC
-
GD
 
-
 
Uitspraak HE
 
-
 
Q&A
 
-
 
ZIS VGR document
 
-
 
Projectplan
 
Verder hebben we voor de beoordeling hiervan een aantal vertrouwelijke documenten ontvangen, mochten jullie die 
voor het onderzoek benodigd hebben, dan ga ik ervan uit dat TTC deze aan jul
lie zal voorleggen.
 
 
-
 
Een Intentieverklaring voor aanvullende bijdrage van 
€ 1,6 mln
 
 
-
 
Voortgangsrapportages in het kader van Zeeland in Stroomversnelling
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>2
 
-
 
Stand van zaken rapportage juni 2019 en specificatie
 
 
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Verder heeft 
 eerder al documenten aan 
 
 verzonden, ik neem aan dat deze ook al in jullie bezit zijn. Tot slot wil ik jullie vragen om hier vertrouwelijk 
mee om te gaan en we gaan e
rvan uit dat TTC ook de benodigde gegevens aan jullie rechtstreeks verstrekt.
 
 
We spreken elkaar vanmiddag.
 
 
Hartelijke groeten,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | 
www.zeeland.nl
 
| 
@provzeeland
 
| 
facebook.com/provinciezeeland
 
|
 
instagram.com/provinciezeeland
 
|
 
dataportaal.zeeland.nl
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
woensdag 10 juli 2019 15:08
Aan:
CC:
Onderwerp:
Aanvullende documenten TTC
Bijlagen:
Opdracht mbt het TTC; Beschikking TTC 2019.pdf; Beschikking TTC 2018.pdf; RE: 
Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center Grevelingendam; 
Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center Grevelingendam
Beste 
 
 
 
Hierbij de gevraagde documenten, mails en contactpersonen, zoals zojuist telefonisch besproken. Graag ontvang ik 
van jullie z.s.m de offerte voor de opdracht, zodat ik deze nog voor mijn verlof in behandeling kan laten nemen 
(uiterlijk donderdag)
.
 
 
 
Contac
tpersoon bij Stimulus is 
 
 
 
Hier de link naar de ASB
.
 
https://www.zeeland.nl/search/zeeland/%22algemeen%20subsidiebesluit%22?f%5B0%5D=bundle%3Aprovinciale_re
gelgeving
 
Het is een doorverwijslink vanaf onze website, zodat altijd de meest actuele versie geopend wordt
.
 
 
 
Heel veel succe
s met de opdracht! Ik ben zelf vrijdag bereikbaar op 
 
 
 
Mochten jullie nog meer informatie nodig hebben, dan hoor ik het bij voorkeur graag vandaag of morgen
.
 
 
 
Groeten
,
 
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
Prov
inciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | 
www.zeeland.nl
 
| 
@provzeeland
 
| 
facebook.com/provinciezeeland
 
|
 
instagram.com/provinciezeeland
 
|
 
dataportaal.zeeland.nl
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
dinsdag 9 juli 2019 20:34
Aan:
CC:
Bat de J. (Jo-Annes); 
Onderwerp:
RE: Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center 
Grevelingendam
Bijlagen:
Overzicht uitgaven spuiklaar en bezoekersklaar maken stromingsgoten TTC 
Grevelingendam.pdf
Beste 
, 
 
Wij spraken elkaar vandaag over de voortgang van de hieronder genoemde acties. 
 
Door BTP is inmiddels het overzicht gemaakt van de kosten die wij tot 1 oktober zullen maken. 
Zie bijlage. 
In de kosten opgave zijn zowel de kosten voor 
 als de doorlopende kosten van BTP (salariskosten vast personeel, 
kantoorkosten) meegenomen. 
Zoals je kunt zien zal BTP eerst 
 privaat kapitaal investeren, waarna de publieke financiering van 
 volgt. 
Met deze stortingen blijft onze kaspositie positief. 
Als daar vragen over zijn, laat het aan mij weten, dan kan ik een toelichting geven. 
 
Met de door 
 uit te voeren werkzaamheden zijn de stromingsgoten geschikt om beperkt te spuien. 
Hiermee voldoen wij aan de door RWS uitgesproken wens om zo snel mogelijk te kunnen spuien. 
 
Bovendien is het midden eiland dan opgevuld met zand, zodat BTP bedrijven die hun turbines willen laten testen op locatie 
kunnen laten zien welke goot voor hun bedrijf het meest geschikt is. 
Hiermee voldoen wij aan de wens van banken om de volgende stap te kunnen financieren: het starten van een test programma 
in 1 van de goten. 
Met de bankfinanciering zal BTP stap 2 zetten in de Business Case, waardoor ook inkomsten mogelijk worden. 
 
Vorige week donderdag heeft BTP overleg gevoerd met RWS ZD om het Ontwerp Bodembescherming af te kunnen ronden. 
Tot onze verrassing werd in dat overleg gezegd dat RWS ZD de voorkeur geeft aan volledige veiligheid voor de 
bodembescherming. 
Het door BTP uitgewerkte voorstel voor beperkt spuien werd niet geaccepteerd. 
Dit betekent dat RWS ZD volgens ons terugkomt op haar wens/uitspraak dat zij zo snel mogelijk willen spuien. 
Omdat 
 niet aanwezig kon zijn bij dat overleg, is er voor volgende week woensdag een afspraak ingepland met 
 om precies te horen wat RWS ZD wel wil. 
Zoals wij besproken hebben, zal 
 daar bij uitgenodigd worden. 
 
Als je nog meer informatie wilt ontvangen, hoor ik het graag. 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
 
 
 
Mob (+31) 
 
 
 
 
Van:
 
  
Verzonden:
 vrijdag 21 juni 2019 14:17 
Aan:
 
  
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>2
CC:
 
  
Onderwerp:
 RE: Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center Grevelingendam 
 
Beste 
, 
 
Ik heb met 
 gesproken, daarna hebben wij elkaar nog gesproken. 
 
Allereerst bedankt voor de heldere en juiste weergave van onze bespreking. 
 
Voor de volledigheid: wij hebben samen vastgesteld dat met het besluit van GS van februari de totale beschikking voor TTC GD 
€ 
4,1 mio is. 
Met een gevraagd vervroegd voorschot van 
 is dan sprake van ca. 
  
Het daarna nog resterende budget van 
 is dan ook nog ca. 
. 
 
Wij hebben besproken dat er voor de korte termijn 2 acties worden uitgevoerd: 
-
 
BTP maakt een overzicht van de kosten die de komende tijd (1 oktober) gemaakt zullen worden om te komen tot de 
fase van spuiklaar. 
Dat overzicht zal snel beschikbaar zijn. 
-
 
ZLD hoort maandag van de accountant of die tijd beschikbaar heeft om snel met BTP in overleg te gaan.  
BTP zal uiteraard haar volledige en directe medewerking verlenen aan dit vervroegde onderzoek. 
Gezien de complexheid van het project TTC GD en de daaraan toegekende 3 subsidies zal dit vervroegde onderzoek wel enige 
kalendertijd in beslag nemen. 
BTP is erbij gebaat dit proces zo snel mogelijk af te ronden, zodat de afweging door ZLD zo snel mogelijk kan plaatsvinden. 
 
Ik ga nu met vakantie voor 3 weken. 
Daarom is het handiger als 
 nu de contacten hebben. 
Als het echt nodig is, weet 
 mij wel te bereiken……. 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van:
 P
  
Verzonden:
 vrijdag 21 juni 2019 10:55 
Aan:
 
 
 
CC
 
 
Onderwerp:
 Re: Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center Grevelingendam 
 
Beste 
 
Jouw e-mail is in goede orde ontvangen. 
We gaan er vandaag nog mee aan de slag. 
Als er vragen zijn, bellen we jou. 
Mvg 
 
Outlook voor Android downloaden
 
 
From:
 
@zeeland.nl
> 
Sent:
 Friday, June 21, 2019 9:09:40 AM 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>3
To:
 
 
Cc:
 
 
Subject:
 Terugkoppeling overleg dhr. De Bat over Tidal Technology Center Grevelingendam  
 
Beste 
, 
Hartelijk dank voor de toelichting afgelopen maandag omtrent de realisatie van het Tidal Technology Center 
Grevelingendam. Naast kennismaking is in het overleg besproken: 
- De stand van zaken van de werkzaamheden en de benoeming van de stappen welke gereal
iseerd dienen te worden 
voor het stormseizoen op 1 oktober, zodat de damwand verwijderd kan worden (zoals overbrugging tijdelijke 
steenbestorting, gordingen en stempels) 
- Relatie met Rijkswaterstaat, de vergunning procedure loopt 
- De korte en de lange termijn financiering en het aantrekken van een extern expert op het gebied van financiering 
 
- Lange termijn financiering: Dekking dient uiterlijk eind van de zomer/ begin van de herfst benodigd te zijn 
- Korte termijn: financiering benodigd voor het afbouwen van de faciliteit. 
Minimale variant: 
 voor het spuiklaar maken 
Gewenste variant: 
 gereed maken voor plaatsing van turbine 
- Daarnaast is de afwijzing van overbruggingskrediet bij het Investeringsfonds Zeeland besproken en het beeld over 
de uitkering van middelen aan de partners (7). Hierop wordt door TTC aangegeven dat in het lopende jaar geen 
nieuwe uitkering heeft plaatsgevonden en dat de helft van de middelen door de partners terug in het project zijn 
geïnvesteerd. 
- In het overleg is de optie besproken om additionele middelen te verkrijgen via bijvoorbeeld crowdfunding of 
participaties van turbine bouwers. Deze laatste wordt door TTC niet als realistisch geacht, aangezien zij als MKB’ers 
zelf alle middelen nodig hebben voor investeringen in de bouw van de turbines. 
- Voor de lange termijn financiering vinden op dit moment gesprekken met 20 partijen plaats waarvan 5 concreet. 
- Verder is met de leveranciers (zoals 
 een uitstel van betaling van de 
facturen overeengekomen. 
- Het verzoek aan de provincie is of de mogelijkheid bestaat om het restant van het voorschot 
 
in de vorm 
van een bouwdepot constructie aan te wenden. Deze constructie is voor de provincie niet mogelijk 
- Om de testfaciliteit voor het stormseizoen af te kunnen ronden wordt aan de provincie een aanvullend voorschot 
van de 
 gevraagd. 
Een verzoek voor aanvullend voorschot dient schriftelijk aan de provincie te worden gestuurd en zal voor 
besluitvorming aan GS worden voorgelegd. Hiervoor gelden volgende voorwaarden: 
- Naast het gevraagde aanvullende voorschot tot max 
 dient minimaal hetzelfde bedrag aanvullend door 
de partners in het project geïnvesteerd te worden. Het resterende voorschot van 
 wordt na vaststelling van 
het project toegekend. 
- In het verzoek wordt een overzicht opgenomen van de facturen die met deze bijdrage (de provinciale middelen en 
de aanvullende private middelen) in de komende periode tot 1 oktober worden betaald 
- Het Tidal Techonology Center Grevelingendam geeft toestemming voor een vervroegde externe 
accountantscontrole van de projectfinanciering van het TTC tot nu toe. Deze wordt uitgevoerd in opdracht en voor 
rekening van de provincie Zeeland. De uitkomsten worden meegenomen in de afweging van het verzoek voor het 
aanvullende voorschot. 
 
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet om met ons 
contact op te nemen. 
 
Hartelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>4
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
vrijdag 21 juni 2019 09:10
Aan:
CC:
 
Onderwerp:
Terugkoppeling overleg 
 over Tidal Technology Center Grevelingendam
Beste 
,
 
Hartelijk dank voor de toelichting afgelopen maandag omtrent de realisatie van het Tidal Technology Center 
Grevelingendam. Naast kennismaking is in het overleg besproken
:
 
-
 
De stand van zaken van de werkzaamheden en de benoeming van de stappen welke gerealiseerd dienen te worden 
voor het stormseizoen op 1 oktober, zodat de damwand verwijderd kan worden (zoals overbrugging tijdelijke 
steenbestorting, gordingen en stempels
)
 
-
 
R
elatie met Rijkswaterstaat, de vergunning procedure loop
t
 
-
 
De korte en de lange termijn financiering en het aantrekken van een extern expert op het gebied van financiering 
(
)
 
-
 
Lange termijn financiering: Dekking dient uiterlijk eind van d
e zomer/ begin van de herfst benodigd te zij
n
 
-
 
Korte termijn: financiering benodigd voor het afbouwen van de faciliteit
.
 
Minimale variant: 
€ 200.000,
-
 
voor het spuiklaar make
n
 
Gewenste variant: 
€ 500.000,
-
 
gereed maken voor plaatsing van turbin
e
 
-
 
Daarnaa
st is de afwijzing van overbruggingskrediet bij het Investeringsfonds Zeeland besproken en het beeld over 
de uitkering van middelen aan de partners (7). Hierop wordt door TTC aangegeven dat in het lopende jaar geen 
nieuwe uitkering heeft plaatsgevonden en 
dat de helft van de middelen door de partners terug in het project zijn 
geïnvesteerd
.
 
-
 
In het overleg is de optie besproken om additionele middelen te verkrijgen via bijvoorbeeld crowdfunding of 
participaties van turbine bouwers. Deze laatste wordt door T
TC niet als realistisch geacht, aangezien zij als MKB’ers 
zelf alle middelen nodig hebben voor investeringen in de bouw van de turbines
.
 
-
 
Voor de lange termijn financiering vinden op dit moment gesprekken met 20 partijen plaats waarvan 5 concreet
.
 
-
 
Verde
r is met de leveranciers (zoals Van der Straaten, Antea Group en v.d. Heijden) een uitstel van betaling van de 
facturen overeengekomen
.
 
-
 
Het verzoek aan de provincie is of de mogelijkheid bestaat om het restant van het voorschot 
€ 400.000,
-
 
in de vorm 
van
 
een bouwdepot constructie aan te wenden. Deze constructie is voor de provincie niet mogelij
k
 
-
 
Om de testfaciliteit voor het stormseizoen af te kunnen ronden wordt aan de provincie een aanvullend voorschot van 
de 
€ 1,6 mln gevraagd
.
 
Een verzoek voor aanvu
llend voorschot dient schriftelijk aan de provincie te worden gestuurd en zal voor 
besluitvorming aan GS worden voorgelegd. Hiervoor gelden volgende voorwaarden
:
 
-
 
Naast het gevraagde aanvullende voorschot tot max 
€ 200.000,
-
 
dient minimaal hetzelfde bedra
g aanvullend door 
de partners in het project geïnvesteerd te worden. Het resterende voorschot van 12,5% wordt na vaststelling van het 
project toegekend
.
 
-
 
In het verzoek wordt een overzicht opgenomen van de facturen die met deze bijdrage (de provinciale mi
ddelen en 
de aanvullende private middelen) in de komende periode tot 1 oktober worden betaal
d
 
-
 
Het Tidal Techonology Center Grevelingendam geeft toestemming voor een vervroegde externe 
accountantscontrole van de projectfinanciering van het TTC tot nu toe.
 
Deze wordt uitgevoerd in opdracht en voor 
rekening van de provincie Zeeland. De uitkomsten worden meegenomen in de afweging van het verzoek voor het 
aanvullende voorschot
.
 
We hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zij
n, aarzel niet om met ons 
contact op te nemen
.
 
Hartelijke groeten
,
 
 
 
 
Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
 
Postbus 6001, 4
330 LA Middelburg | 
www.zeeland.nl
 
| 
@provzeeland
 
| 
facebook.com/provinciezeeland
 
|
 
instagram.com/provinciezeeland
 
|
 
dataportaal.zeeland.nl
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>1
Van:
)
Verzonden:
vrijdag 12 juli 2019 23:21
Aan:
CC:
Onderwerp:
Re: Toelichting EZ/RVO dispuut
Beste 
 
 
Dank voor dit bericht.
 
 
Ik ga er vanuit dat de accountant dit meeneemt bij zijn beoordeling. De inschatting hoe kansrijk een 
procedure is, zal hij dan moeten maken. Daarna zullen we een en ander zeker verder bespreken.
 
 
Het is voor alle partijen van belang dat dit project goed wordt afgerond. Daarvoor is het van belang dat 
partijen, in hun verschillende rollen alles weten.
 
 
 
Ik ga er vanuit (en hoop!) dat jullie naast RvO, ook met RWS tot een goed vervolg komen. Beide za
ken zijn 
cruciaal, maar dat hoef ik jullie niet te vertellen.
 
 
Voor nu een goed weekend.
 
 
Groeten,
 
 
 
 
 
Van:
 
 
 
Verzonden:
 
vrijdag, juli 12, 2019 11:28 AM
 
Aan:
 
-
 
CC:
 
 
Onderwerp:
 
Toelichting EZ/RVO dispuut
 
 
 
 
Geachte heer 
,
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>2
Gisteren had ik in Middelburg een gesprek met 
 waarin ze me informeerde over jullie onderhoud met 
EZ/RVO. Tijdens dat onderhoud werden jullie geinformeerd over het dispuut dat RVO en BT Projects sinds 
een paar ma
anden hebben.
 
 
 
Kort en goed: over dat dispuut had ik jullie tijdens ons gesprek op 17 juni jl moeten informeren. Wijt het 
aan mijn onervarenheid in de subsidie wereld: ten onrechte was ik van mening dat er tussen overheden een 
‘Chinese muur’ bestaat waar
 
het gevoelige zaken binnen steuntrajecten betreft.
 
 
 
Het dispuut met RVO gaat met name over de vertragingen qua concrete uitkomsten in het kader van het 
ontstaan van een testcentrum en het ingebruik stellen van een turbine. BT Projects heeft de achtergro
nd van 
de vertragingen (vele ontwerpen, dynamic engineering, uitdagingen qua bouw, RWS regels etc) in 
regelmatige en gedetailleerde rapportages met RVO gedeeld. De daarop steeds volgende deelbetalingen zijn 
conscientieus in het project geinvesteerd en als 
sunk cost te beschouwen.
 
 
Het voornemen van RVO om het volle subsidiebedrag op te eisen wordt van onze kant betwist en zal bij een 
toets op billijkheid (burgerlijke rechter) geen stand houden. Ondanks dit vertrouwen had eea van mijn kant 
gemeld moeten word
en, waarvoor mijn oprechte excuses.
 
 
 
Ondertussen moet de bouw van het TTC in ieders belang voortgang vinden. A s donderdag bezoeken zoals 
afgesproken twee accountants ons kantoor voor een brede en gedetailleerde toets op de correctheid en 
rechtmatigheid van onze projectadministratie.
 
 
We vert
rouwen erop dat hun eindoordeel ruimte zal maken voor de besproken 200k euro ZIS ondersteuning 
die tezamen met inbreng van BTP partners het TTC weer een stap dichterbij gaat brengen. Ondertussen 
werken wij met steun van INcredible/
 aan de al
tijd al beoogde bank financiering, de 
belangrijke sluitpost van het TTC project.
 
 
Ik ben uiteraard beschikbaar om het bovenstaande op korte termijn nader toe te lichten.
 
 
Ook neem ik vanmiddag nog telefonisch contact op voor eventuele verdere vragen.
 
 
 
Me
t een hartelijke groet,
 
 
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
woensdag 17 juli 2019 13:38
Aan:
CC:
 
Onderwerp:
aanvullende stukken TTC-GD
Bijlagen:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier de beloofde stukken met de registratienummers erop 
 
Betreft de beslisnota en de ontwerpbrief van de 1.6 mio subsidie en een voortgangsrapportage van 
 
Ik heb ook nog de bijlagen van de beslisnota erbij gedaan, ik heb namelijk het bijlagenummer en het corsanummer in 
de titel van het document gezet, daarmee kunnen jullie het duidelijker beschrijven met ons kenmerk.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
 
 
 
 
 
Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011
 
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | 
www.zeeland.nl
 
| 
@provzeeland
 
| 
facebook.com/provinciezeeland
 
|
 
instagram.com/provinciezeeland
 
|
 
dataportaal.zeeland.nl
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre> 
  
 
 
   
   
   
   
       
 
           
           
      
       
       
       
        
    
      
       
        
        
  
       
       
          
        
         
        
           
       
        
        
         
    
        
         
   
         
        
        
 
  
         
      CRMo0002348
NeeBeslisnota GS 
DG 
documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 
19421740 
*19421740* 
onderwerp Subsidie ZiS voor Tidal Technology Centre-Grevelingendam (TTC-GD) : extra 
voorschot 
voorgesteld Onderzoek rapportage van Deloitte afwachten voordat besloten wordt of u 
besluit overgaat tot uitbetaling van extra voorschot van € 200.000. --van de verleende 
subsidie aan TTC- GD (besluit 26- 02-2019 kenmerk 19006182). 
Vaststellen vertrouwelijk brief aan PS en verzenden 
Vaststellen brief aan TTC-GD BV en verzenden 
aanleiding In juni 2017 heeft minister Kamp ingestemd met het investeringsprogramma 
Zeeland in Stroomversnelling en heeft hier een bedrag van € 25 miljoen 
beschikbaar gesteld. In het rapport is energietransitie en deltatechnologie benoemd als een van de belangrijkste Zeeuwse Groeisectoren. Het Tidal 
Technology Center biedt kansen voor nieuwe werkgelegenheid in een 
opkomende sector. Het project Tidal Technology Center Grevelingendam is éé n 
van de zes structuurversterkende projecten waar het Rijk een bijdrage voor beschikbaar stelt. Op 16 januari 2018 heeft GS besloten (kenmerk 18000961) een eerste subsidie 
te verlenen aan Tidal Technology Center Grevelingendam (TTC Grevelingendam 
B.V.) van € 2.500.000, --en op verzoek van de aanvrager een voorschot te 
verlenen van 100%. In datzelfde besluit is een brief verzonden met een positieve houding tegenover een te zijner tijd door TTC Grevelingendam B.V. in te dienen subsidieaanvraag van maximaal € 1.600.000, --, indien en voor zover de 
beroepen tegen de afwijzing van de subsidieaanvragen door RVO inzake HE en DEI2 subsidie niet leiden tot het alsnog verkrijgen van de betreffende 
€ 1.600.000, --. (kenmerk 18000962) . Op 26 februari 2019 heeft GS besloten de 
oorspronkelijke subsidie op te hogen met € 1.600.000, -, waardoor het totaal aan 
subsidie op € 4.100.000,- komt. Van het tweede deel is een voorschot van 75% 
zijnde € 1.200.000, --uitbetaald. (kenmerk 19006182). 
Op 17 juni 2019 heeft de initiatiefnemer BT Projects in een gesprek met gedeputeerde de Bat verzocht om uitbetaling van een aanvullend voorschot van 
minimaal € 200.000.— vanwege liquiditeitsproblemen. 
portefeuillehouder - portefeuille dhr. B.L.L. van der Velde (vervanger Zeeland in Stroomversnelling en Energietransitie 
Drs. J de Bat) 
paraaf afdelingshoofd paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering 
datum GS vergadering (in te vullen door agendakamer) 
besluit GS </pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>       
 
  paraaf secretaris voor uitvoering </pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>   
 
 
   
  
     
 
  
  
  
 
   
    
     
   
 
  
    
 
   
 
    
   
    
   
  
    
 
   
    
   
 
  
  
      
 
    
 
   
 
     
  
    
    
 
  
     
  
 
  
   
    
   
   
 
 
   
    
  Beslisnota GS 
Overwegingen en advies 
motivering besluit 
Het TTC-GD (Tidal Technology Centre Grevelingendam ) is een innovatie-, test-, certificerings- en 
demonstratiecentrum voor getijdenenergie in Nederland. TTC-GD ondersteunt ontwikkelaars van getijdentechnologie in alle mogelijke disciplines. Het omvat 3 stromingsgoten van verschillende afmetingen 
om een zo breed mogelijk spectrum aan turbines en technologieën te bedienen. Het centrum levert tevens 
aanvullende ondersteuning om technologie eigenaren te begeleiden in de ontwikkeling van hun turbines en componenten, van idee naar commercialisatie en export. GS heeft het TTC-GD op 16 januari 2018 een su bsidie van € 2.500.000, --verleend (kenmerk 18000961) en 
besloten dit bedrag volledig als voorschot uit te betalen. Op 26- 02-2019 is besloten de subsidie op te hogen 
met € 1.6 00.000, --(kenmerk 19006182), zodat het totaal aan verleende subsidie op € 4.100.000,- komt. Van 
het tweede deel is 75% zijnde € 1.200.000, --als voorschot uitbetaald. Bij de aanvraag van de aanvullende 
subsidie is door de aanvrager wederom verzocht tot een uitbetaling van 100%, daarvan is aangegeven dat 
er een financieel onderbouwd voorstel gedaan kan worden wanneer dit gedurende 2019 nodig blijkt. 
Op 17 juni 2019 heeft de initiatiefnemer BT Projects in een gesprek met gedeputeerde de Bat verzocht om uitbetaling van een aanvullend voorschot van minimaal € 200.000.— vanwege te verwachten 
liquiditeitsproblemen. Om dat voorschot te kunnen geven wil de Provincie meer weten over de financiële situatie bij TTC. Momenteel zijn een groot deel van de infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd (80-90%). Wat al gedaan is dat damwanden van de testgoten zijn geplaatst, betonvloeren van de testgoten zijn gedaan en de betonvloer van de grootste testgoot is klaar. Wat er nog gedaan moet worden is betonvloer van de uitloop van kleinste en middelst testgoten, het midden eiland moet gevuld worden, het herstellen/aanleggen van de 
bodembescherming en het weghalen van de tijdelijke dam. De provincie heeft gezamenlijk met Stimulus Deloitte gevraagd een onderzoek uit te voeren. Stimulus heeft namelijk een OP Zuid subsidie aan het project verleend, en ook een voorschot van € 2.000.000,-- uitgekeerd. 
Het onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de opbrengsten en kosten van het TTC-GD project, voordat wordt overgegaan tot het doen van een betaling van een extra subsidievoorschot. Deloitte zal de 
volgende 6 specifieke werkzaamheden verrichten: 
1 Zij stellen vast dat de aanvraag van een extra subsidievoorschot is onderbouwd met een 
gespecificeerd overzicht van subsidiabele opbrengsten- en kosten. 
2 Zij stellen vast dat de specificatie van de subsidiabele opbrengsten- en kosten is voorzien van 
een onderbouwing (bijvoorbeeld een urenregistratie, gehanteerde tarieven, prestatieleveringen, 
etc.). Voor zover relevant zullen zij deze onderbouwing(en) in de rapportage dan wel in een 
bijlage opnemen. 
3 Zij stellen vast dat de opzet en de samenstelling van de subsidiebegroting, zoals opgenomen in 
de subsidiebeschikkingen, in overeenstemming is met door TTC-GD BV opgestelde specificatie 
van opbrengsten en kosten. 
4 Zij stellen vast dat de door TTC-GD BV opgestelde uitgebreide beschrijving aandeelhouders en 
belanghebbende in overeenstemming is met de registratie bij de Kamer van Koophandel. 
5 Zij stellen vast dat het door TTC-GD BV opgestelde overzicht met leningen van haar partners 
met vermelding van voorwaarden, condities en bedragen in overeenstemming is met de onderliggende contracten. 
6 Zij stellen vast dat er een liquiditeitsprognose inclusief onderbouwing aanwezig is tot en met d e 
beoogde oplevering van het project. Voor zover relevant zal Deloitte deze onderbouwing in de 
rapportage dan wel in een bijlage opnemen. 
Deze opdracht is besproken en afgestemd met TTC-GD BV en volledige medewerking is hierbij toegezegd. 
Relevante en benodigde documentatie (correcte en actuele gegevens) zijn tijdig en volledig beschikbaar, zodat Deloitte op 2 augustus 2019 (voor de vakantie van de onderzoekers) hun rapport kunnen leveren. De Provincie kan dan zijn analyse uitvoeren en conclusie trekken zodat op de eerste GS vergadering na het 
reces op 13 augustus 2019 een beslissing over het aanvullende voorschot genomen kan worden. 
Deloitte is gestart op 15 juli met het onderzoek en heeft op 26 juli per mail een tussenstand gegeven van de 
werkzaamheden tot dan toe (zie bijlage mail Voortgangswerkzaamheden Corsa nummer 19420463) 
In de tussenrapportage periode heeft men diverse gesprekken gehad waarbij relevante documenten tijdig 
zouden worden aangeleverd. Deloitte heeft diverse documenten gekregen, echter niet volledig, niet de juiste </pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>    
    
 
 
 
  
 
  
  
 
  
  
   
 
     
   
  
   
    
   
     
 
  
   
   
 
   
 
   
    
  
    
  
 
    
 
 
 
    
    
  
 
  
     
    
  
     
 
  
   
 
    
    
    
       
 
  of later dan afgesproken. Deloitte heeft dit ‘s middags 25 juli besproken met verantwoordelijken van TTC- GD 
BV. Mededeling van Deloitte aan de provincie als opdrachtgever op vrijdag 26 juli was: 
Dit constaterende komen wij tot de conclusie dat wij door het ontbreken van de noodzakelijke (financiële) 
documentatie onze werkzaamheden zoals benoemd in de opdrachtbevestiging van d.d. 11 juli jl. niet 
conform planning kunnen voltooien (begin augustus 2019). 
TTC-GD heeft vanaf vrijdag 26 juli nog werk verzet om de benodigde stukken te verzamelen om die alsnog 
volledig aan te leveren naar Deloitte. Men heeft 30 juli rond 23.00 uur vele document aangeleverd aan Deloitte. Dit was te laat voor een zorgvuldig onderzoek en tevens bleek dat het nog niet volledig is. Op 1 augustus ’19 is er een voortgangsgesprek geweest tussen de Provincie Zeeland 
 en de onderzoekers van Deloitte. Conclusie blijft dat dat Deloitte het onderzoek niet voor 2 
augustus kon afronden. 
Van belang is dat het onderzoek door Deloitte volledig en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Daarom is met 
Deloitte besproken dat TTC-GD de komende weken (gedurende de vakantie van de onderzoekers) tot 24 augustus ’19 hun administratie verder op orde brengt, zod at zij dan alle relevante informatie op een juiste 
wijze zullen aanleveren. 
De eerste werkdag na de vakantie van de onderzoekers van Deloitte op 26 augustus ’19 is er een overleg 
gepland tussen medewerkers van de Provincie Zeeland en de onderzoekers van Deloitte. Op dinsdag 27 
augustus moeten zij dan direct aan de slag kunnen met de voortzetting van het onderzoek. Circa medio september zou dan de rapportage van Deloitte klaar zijn. 
Hoewel Deloitte door het niet tijdig en volledig beschikbaar stellen van de financiële gegevens van TTC-GD  
nog geen inhoudelijke rapportage heeft kunnen opstellen, hebben wij uit de mondelinge voortgangsgesprekken met Deloitte wel zorgwekkende signalen gekregen over de financiële situatie bij TTC -
GD. Deloitte heeft deze signalen echter nog niet kunnen verifiëren. Ons advies is om qua besluitvorming de inhoudelijke rapportage van Deloitte af te wachten, maar wel op basis van de geuite signalen met meerdere 
scenario’s rekening te houden. 
De belangrijkste signalen uit de terugkoppeling van Deloitte zijn: 
- De a
angeleverde financiële gegevens  zijn onvolledig en niet juist. De subsidie is verleend  aan TTC-
GD, maar de administratie van het project wordt in drie verschillende juridische  entiteiten gevoerd  
- Er bestaat nog  onduidelijkheid over de partnerbijdragen. Nog niet is vastgesteld of ook daadwerkelijk  
de in de subsidieaanvraag  opgenomen private financiering van de eigen partnerbijdragen op de  
bankrekening van TTC-GD is overgemaakt.  
- Ui
t de crediteurenlijst valt te herleiden dat voor ruim € 3 miljoen facturen zijn betaald aan 
leveranciers BV’s die in eigendom zijn van de aan het subsidieproject verbonden partners. Deloitte 
heeft nog niet kunnen vaststellen of en welke zakelijke tegenprestatie hiervoor is geleverd en of deze werkzaamheden ook zijn aanbesteed. 
Het onderzoeksrapport is er nog niet dus er kunnen geen conclusies worden getrokken echter door deze signalen hebben we gebrainstormd over mogelijke scenario’s die kunnen optreden, d oor het uitstel van het 
extra voorschot : 
1 TTC-GD of schuldeisers vragen uitstel van betaling/faillissement aan. Eventuele opties zijn dan: 
De provincie wordt een van de schuldeisers. Vraag is wie wordt eigenaar van de reeds gedane bouwwerken (80-90% van de infrastructurele werken zijn al uitgevoerd, zie voor impressie onderstaande foto’s ). Wij hebben in het kadaster gekeken en geconstateerd dat er geen 
opstalrecht aan TTC-GD BV is verleend en dat de Staat (RWS) eigenaar is van het kadastrale 
perceel. Bij een faillissement zal naar alle waarschijnlijkheid de Staat (RWS) door natrekking 
eigenaar worden van de betonnen bak . RWS heeft aangegeven dat zij dan werkzaamheden 
moeten uitvoeren met aanzienlijk eigen kosten om de spuisluis weer operationeel te maken. Een mogelijk scenario kan dan zijn om samen m et de Staat/RWS dan eventueel een 
aanbestedingstraject te starten voor het vinden van een nieuwe eigenaar/organisatie voor het 
afbouwen en exploiteren van het TTC- GD. Met RWS is ambtelijk vertrouwelijk een verkennend 
gesprek gevoerd om samen een back-up plan voor te bereiden. 
2 TTC-GD wacht tot onderzoek van Deloitte afgerond is waarbij er sprake is van een positief 
resultaat van het Deloitte onderzoek. In dit scenario wordt een GS nota gemaakt in de tweede 
helft van september met daarin het advies tot uitbetaling van het extra gevraagde voorschot. 
Van belang is dan wel dat bekeken wordt wat er nog voor het stormseizoen gedaan kan worden, eventueel met toestemming van RWS dat men langer mag doorgaan met de werkzaamheden in het stormseizoen. </pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre> 
     
  
 
  
    
    
 
     
    
      
   
 
   
         
   
 
 
          
  
      
 
 
              
        
           
          3 TTC-GD wacht tot onderzoek van Deloitte afgerond is en onduidelijkheden blijven deels 
bestaan: De volgende vragen komen dan naar boven: is er bereidheid om in deze 
onduidelijkheid over te gaan tot bevoorschotting? Zijn er mogelijkheden om in aanvulling op de 
beschikking aanvullende eisen te stellen (overeenkomst/bankgarantie/andersoortige garantie)? De komende weken zullen we onderzoeken wat hier dan de mogelijkheden zijn en dit dan verwerken in de GS -nota met de uitkomsten van het Deloitte onderzoek. 
4 TTC-GD wacht tot onderzoek van Deloitte afgerond is en er is mogelijk sprake van malversatie: 
In dit scenario zal vanuit het onderzoek van Deloitte heldere en verifieerbare signalen naar voren komen. Er zullen dan verdere acties moeten worden ondernomen zoals nader onderzoek e n 
mogelijk aangifte. Tot nu toe zijn deze signalen niet gegeven. 
Ambtelijke afwegingen scenario’s 
Ambtelijk lijken scenario’s 1 en 3 de meest waarschijnlijke, tegelijkertijd kunnen we op dit moment 
scenario’s 2 en 4 niet uitsluiten. 
Sowieso zal er volgens TTC-GD uitstel zijn van de werkzaamheden, ze liggen momenteel stil 
mede vanwege de bouwvak. 
Impressie van de huidige stand van huidige werkzaamheden: 
Op 5 augustus is er ambtelijk met RWS gesproken. Zij zijn als beheerder van de Flakkeese Spuisluis door ons geïnformeerd over de huidige zorgelijke financiële situatie van het TTC-GD en met hen is afgesproken om samen te brainstormen en samen te werken over een mogelijk back-up 
plan als TTC-GD failliet gaat . RWS deelde tijdens dit gesprek mee dat de werkplannen voor het </pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>       
       
 
       
         
         
    
           
           
         
           
           
              
      
         
            
            
           
          
         
 
  
          
           
      
 
     
        
          
          
      
         
         
          
             
             
       
        
         
    
 een 
aanleggen van de bodembescherming nog niet zijn goedgekeurd door RWS. Zolang deze nog niet 
goedgekeurd zijn kan TTC-GD sowieso deze werkzaamheden nog niet uitvoeren. 
Donderdag 1 augustus ’19 is er tussen de Provincie Zeeland 
telefonisch gesprek geweest met de heer van TTC-GD en daarin 
uitgelegd dat Deloitte niet op tijd hun onderzoeksrapport konden maken vanwege te late en nog 
onvolledige informatie. Het onderzoek kon niet zorgvuldig worden afgerond. De onderzoekers Deloitte zullen het onderzoek op 26 augustus ’19 hervatten. TTC-GD dient dan wel de gevraagde 
informatie juist en volledig te hebben verstrekt voor deze datum aan Deloitte. Deloitte kan dan in enkele weken hun onderzoek afronden. Ook is hun gezegd dat we deze GS nota zullen inbrengen 
met een tussenstand en advies om nog geen besluit te nemen in de verstrekking van een extra 
aanvullend voorschot. Dit is vervolgens de volgende dag per mail bevestigd naar TTC-GD (dhr Bloemendaal). TTC-GD heeft in het telefoongesprek gezegd dat zij per mail de stand van zaken 
met hun inzicht zullen opsturen. Deze mail is als bijlage toegevoegd 
(Mail P Ackermans 20190805 nadere toelichting voorgang bouw TTC-GD (19421099).pdf) Daarin 
wordt hun kijk op de zaken weergegeven en waarom zij het voorschot nodig hebben. 
Het extra voorschot van € 200.000, --zou samen met een eigen bijdrage van € 200.000, --gebruikt 
worden om te zorgen dat door het TTC-GD beperkt gespuid zou kunnen worden door RWS. 
Ondertussen heeft RWS TTC-GD kenbaar gemaakt dat dit geen optie is vanwege diverse 
redenen. Om het volledig spuiklaar te maken geeft TTC-GD aan een extra overbruggingskrediet 
nodig  t
e hebbe n van  €  1.000.000, --. 
TTC-GD zegt geen andere financiers voor het plan ‘spuien vóór 1 april 2020’ te hebben gevonden 
en vallen daarom terug op het basisplan: afronding werkzaamheden in 2019, herstart op 1 april 2020 en bouw gereed 1 september 2020. 
Ambtelijk zetten wij ook nog de volgende vraagtekens : 
Deloitte heeft in een terugkoppelmoment de organisatiestructuur geschetst, zie figuur hieronder. Het totale project heeft momenteel buiten de Zeeland in Stroomversnelling subsidie nog van 2 organisaties een subsidie gekregen, waarbij bij beiden het testen en ontwikkelen van een turbine 
zit. Te weten een OP-Z uid subsidie via Stimulus (subsidie is € 2.800.000,= waarvan al 
€ 2.000.000,= als voorschot is gegeven) en een DEI subsidie via RVO (Ministerie EZ) (subsidie is 
€ 3.220.489,= waarvan al € 2.609.000,= is verstrekt). Ambtelijk is vernomen dat na een 
wijzigingsverzoek van deze DEI subsidie aan RVO, RVO besloten heeft de DEI subsidie in trekken 
en het reeds verstrekte voorschot terug te vorderen. TTC-GD gaat bezwaar indienen tegen dit 
besluit of heeft dit al gedaan. Als bezwaar en/of beroep wordt afgewezen ontstaat voor TTC-GD 
een aanvullende financiële uitdaging. Ook heeft TTC- GD nog geen bancaire lening van € 5.2 mio 
gevonden. Deloitte heeft buiten de subsidie inkomsten nog geen andere inkomsten kunnen vaststellen, waaronder de private financiering van € 3.9 mio. Hiermee is de totale financiering van 
het project zeer onzeker. </pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre> 
             
           
          
         
   
 
          
            
             
    
 
 
 
 
 
 
 
      
        
 
 
In een mail van maandag 5 augustus ’19 (zie bijlage Mail P Bloemendaal 5 aug 2019 Update TTC 
GD kenmerk 19421112.pdf) wordt de DEI subsidie nog steeds als financieringsbron van € 3.2 mio. 
In deze mail geeft de initiatiefnemer aan alle subsidie ontvangsten, overige financiering en alle kosten samen te brengen onder TTC-GD BV, hier zitten volgens ons financiële en fiscale 
consequenties en complicaties aan vast. 
Het belang van de Provincie binnen dit project ligt in de volgende zaken. Het is een belangrijk 
innovatief project in de energietransitie. Daarnaast betreft het één van de Balkenende projecten, 
en willen wij imago schade (inhoudelijk is het een project dat bij Zeeland past), en mogelijke 
verkwisting van overheidsgeld voorkomen. 
Advies : 
- G ezien  dat er nog geen  onderzoeksrapport van Deloitte is het advies om nog geen besluit te  nemen  
in de verstrekking van een  aanvullend  voorschot.  
- Met RWS een vertrouwelijk back-up plan voorbereiden  mocht TTC-GD failliet gaan.  
- PS  vertrouwelijk informeren  over de stand  van zaken rond de subsidie aan TTC-GD BV.  
- TTC-GD BV informeren dat  voordat Deloitte  gerapporteerd geeft nog geen  besluit wordt genomen.  
Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid Geen, Energie uit water is een van de beleidsthema binnen de Opgave Energietransitie </pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre> 
   
   
      
       
         
          
   
 
  
 
 
  
           
      
          
        
 
  
  
   
  
   
        
   
  
  Bestuurlijke planning en doorlooptijd 
indien van toepassing 
13 augustus ’19: besluit op deze nota 
26 augustus ’19: Deloitte gaat verder met onderzoek 
Medio september 2019 rapportage van Deloitte, aansluitend nieuwe GS beslisnota indienen met daarbij een feitenrelaas van het gesubsidieerde project dat momenteel ambtelijk wordt opgesteld 
en aanvullend PS informeren. 
Consequenties besluit 
Financiële consequenties 
We hebben tot nu toe een voorschot gegeven van totaal € 3.700.000, --op een subsidie bedrag 
van € 4.100.000, --. Naar schatting is nu 80-90% van de infrastructurele werkzaamheden nu 
uitgevoerd. Bij het niet nakomen van de subsidie voorwaarden, zullen we het voorschot moeten 
terugvorderen, dan kan leiden tot faillissement en zullen we een schuldeiser worden. 
Juridische consequenties 
Opgenomen in de nota 
Personele consequenties en inhuur 
Er is geen externe inhuur nodig. voor een bedrag van € 0,00 .Inkoop & aanbesteding 
Inkoop is niet van toepassing. </pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>From:
@bt-projects.com>
Sent:
Monday, August 5, 2019 12:35:51
To:
 
Cc:
Subject:
Nadere toelichting voortgang bouw TTC-GD
Beste 
,
Wij spraken elkaar donderdag over de telefoon.
In deze e-mail wil ik (in meer detail) toelichten w
at er is gezegd.
Wij gaan ervan uit dat onderstaande informatie bijd
raagt aan een constructieve dialoog om de volgende,
 positieve stap te kunnen zetten in de 
realisatie van TTC-GD. 
Op maandag 17 juni hebben wij (TTC-GD: 
) met jullie (ZLD: 
) gesproken over de voortgang van 
de afbouw van het technologiecentrum.
Aanleiding was de krapte in liquiditeit die TTC-GD 
nu heeft om de afbouw te kunnen financieren. Daarom
 heeft TTC-GD gevraagd om 
vervroegd een aanvullend voorschot te mogen ontvang
en.
In dat overleg is gesteld dat ZLD overweegt een ext
ra voorschot van 
�
 200.000 te verstrekken, onder de voorwaarde dat TT
C-GD ook 
�
200.000 extra privaat inbrengt (totaal k
�
 400).
Bovendien is toen gesteld dat ZLD een externe accou
ntant in zal schakelen, waarbij de keuze is gevalle
n op Deloitte.
Ook is (later) aangegeven dat dit onderzoek in same
nspraak met Stimulus plaats zal vinden, zodat ook S
timulus alle informatie zal krijgen.
Wij hebben besproken dat het belangrijk is voor de 
stakeholders RWS Z&D en Prov. ZLD dat het spuien in
 de Grevelingen zo spoedig mogelijk 
wordt hervat.
TTC-GD heeft daarvoor een tijdelijk plan uitgewerkt
 met een gewijzigd spuiregime. Hiermee zou het spui
en in het stormseizoen weer kunnen 
worden gestart in de periode totdat de bouw in 2020
 weer wordt hervat.
Het beperkte spuiregime is met name noodzakelijk om
dat de bodembescherming nog niet is afgebouwd; de b
estaande bodembescherming is 
slechts bestand tegen beperkt(e) getij/stromingssne
lheden. 
RWS heeft na verder onderzoek aangegeven dat het aa
ntal sluitmomenten (ca. 400 jaarlijks) als gevolg v
an het beperkte spuiregime 
onverwacht groot kan zijn.
FSS moet dan te vaak worden uitgeschakeld; dat leve
rt technische risico’s op en is organisatorisch gee
n optie voor RWS. Tegelijkertijd levert 
dit slechts een zeer beperkte verversing op van de 
Grevelingen.
RWS geeft ook aan dat spuien in het winterseizoen m
inder effect geeft dan spuien in het zomerseizoen; 
zij ziet dus liever dat het centrum 
wordt afgebouwd en z.s.m. in 2020 wordt geopend.
In hetzelfde overleg is een plan uitgewerkt dat het
 mogelijk maakt om het technologiecentrum zover af 
te bouwen dat het water v
��
r 1 april 
2020 weer kan spuien. 
De kosten voor deze werkzaamheden vergen een extra 
(tijdelijke) financiering van 
�
 1 miljoen, naast de bovengenoemde 
�
 400.000. 
De tijdelijke financiering kan worden terugbetaald 
uit de geplande bankfinanciering (zie hierna). Dit 
vergt mogelijk ook bouwtijd na 1 oktober 
2019; RWS heeft aangegeven bereid te zijn daaraan m
ee te werken.
TTC-GD BV heeft aan RWS Z&D gevraagd of zij bereid 
en in staat is om aan TTC-GD BV dat overbruggingskr
ediet te verstrekken. Daar is vorige 
week negatief op geantwoord.
Aangezien wij geen andere financiers voor het plan 
�
spuien v
��
r 1 april 2020’ hebben gevonden vallen wij terug op
 het basisplan: afronding 
werkzaamheden in 2019, herstart op 1 april 2020 en 
bouw gereed 1 september 2020. 
Wij hebben ook aangegeven dat het traject van banca
ire financiering nog steeds loopt.
Daarvoor is het bedrijf IN.credible van o.a. 
 ingeschakeld. 
 heeft o.a. de financi
ering van windpark Krammer gerealiseerd.
Deze maand zal het Informatie Memorandum worden afg
erond, zodat in september de eerste gesprekken met 
de banken plaats kunnen 
vinden. De verwachting is dat dit proces eind 2019,
 begin 2020 wordt afgerond, waarna TTC-GD zal besch
ikken over voldoende financi
�
le 
middelen.
Met vriendelijke groet,
 
BT Projects 
mob. nr. + 31 6 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>From:
@gmail.com>
Sent:
Monday, August 5, 2019 15:33:44
To:
Cc:
 
Subject:
Update TTC Grevelingendam
Beste 
als antwoord op je mail van afgelopen vrijdag en als mogelijke onderb
ouwing van jullie tussenstand richting Gedeputeerde Staten de 
volgende informatie in de volgorde van je mail:
1) Partnerbijdragen: 
we hebben inderdaad de achterliggende stukken van 
��
n van de partners 
 ter illustratie 
naar Deloitte en naar jullie meegestuurd en wel: urenadministrati
e alle relevante boekjaren, toelichting verwerking van marginale 
uurkosten naar achtergestelde lening aan TTC GD BV en de diverse doorle
en-overeenkomsten. Desgewenst kan onze transparante 
administratie op dat vlak door accountants worden ingezien. 
2) Subsidie administratie / verantwoording: 
zoals aangegeven waren de subsidies onder de BT BV paraplu logischer
wijs 
administratief verantwoord onder de vennootschap die de subsidie had aange
vraagd en ontvangen. Wij waren al bezig met het 
samenbrengen van de subsidie ontvangsten, overige financiering 
�
n alle kosten in 
��
n 'special purpose vehicle' zijnde TTC GD 
BV.
Gesprekken met financiering adviseur INcredible en met Deloitte 
hebben dit gecompliceerde traject in een stroomversnelling 
gebracht. Gezien de complexiteit (ook o.a. fiscale aspecten) w
as dit traject nog niet afgerond toen Deloitte bij ons op bezoek kwa
m. 
Inmiddels is de volledige ZIS verantwoording transparant geadministreer
d binnen de bronadministratie. 
Ook wat betreft de RVO/DEI en Stimulus/EFRO ondersteuning is dit 
traject gaande. Let wel: de gehele verantwoording van de ZIS, 
DEI en EFRO subsidies was steeds transparant bij ons aanwez
ig en het proces van volledige integratie van subsidie en financi
�
le 
administratie wordt op korte termijn afgerond. 
3a) Verwarring over subsidiebedragen en financiering: 
in het kader van het gesprek met de heer 
 mevr 
 
en de 
heer 
 op 17 juni jl is van onze kant het volgende overzicht aangele
verd. Dit overzicht wordt door ons in grote lijnen nog 
steeds gehanteerd:
Investeringen Financiering
Bouw / infra gerelateerd Subsidies
Civiele bouw 6,4 EZ RVO (DEI) 3,2 (*)
Infra 4,0 EFRO (4F) 1,7 (*)
Engineering & project admin 4,4 Prov Zeeland (ZIS) 4,1
 
(totaal)
Subtotaal bouw/infra 14,8 Subtotaal subsidies
9,0
Turbine gerelateerd
Private investering (BTP) 3,9
Lease commitment 6,0
Electra en meetsystemen 1,4
Leningen Zeeland, Zuid- 0,3
Engineering & project admin 1,3
Holland, Economische
Subtotaal turbine gerelateerd 8,7 Zaken
Onvoorzien en werkkapitaal 0,9 Bancaire financiering 5
,2
Lease overeenkomst 
turbines
6,0
Totale investering 24,4 Totale financiering 24,4
*) CAPEX gerelateerd deel van de subsidie. 
3b) (Co) financiering en liquiditeit: 
binnen het project wordt gewerkt met dit totaalover
zicht van subsidie inkomsten en (totale) kosten. Vo
or 
de financiering wordt niet alleen gewerkt met de op
telsom van co-financiering vereisten maar ook aan h
et financieren van korte termijn 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>(liquiditeit) en lange termijn (bank) financiering.
 Met name de liquiditeit positie binnen dit kapitaa
l intensieve project vormt een grote 
uitdaging. 
Sinds begin van dit jaar bevindt het project zich i
n een 'cash squeeze' doordat de bouw/vertraging kos
ten zijn doorgelopen terwijl de 
bankfinanciering nog zeker 3 maanden op zich laat w
achten. Ons verzoek om een aanvullend voorschot die
nt tegen deze achtergrond te 
worden bezien.
4) Update bouwtraject / operationeel:
 
 heeft eerder vanmiddag een update n
aar jullie gestuurd waarin vanuit operationeel 
zicht de status, tijdlijn en de financieringsomvang
 wordt toegelicht. 
Afrondend stel ik vast dat aan onze kant werkelijk 
alles in het werk wordt gesteld om van het TTC proj
ect op administratief, operationeel en 
commercieel terrein -samen met subsidiegevers en an
dere stakeholders- een succes te maken. Hopelijk dr
agen onze herstelacties van de 
laatste paar weken en de nadere uitleg (2x) van van
daag daar aan bij. Het mislukken van TTC Grevelinge
ndam met alle gevolgen van dien, zien 
wij als een route die wij niet willen belopen.
Bij verdere vragen hoor ik graag, met een hartelijk
e groet,
06-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>^ĮJfi
 
Provincie
Zeeland
Abdij
 
6 
4331
 
BK
 
Middelburg
 
Postbus
 
6001
 
4330
 
LA
 
Middelburg
 
+31
 
118
 
631011
IBAN
 
NL08
 
BNGH
 
0285010557
Gedeputeerde
 
Staten
TTC
 
Grevelingendam
 
B.V.
Ambachtsweg
 
9
 
L
 
4421
 
SK
 
KAPELLE
onderwerp
 
kenmerk
vraag
 
om
 
aanvullend
 
voorschot
 
op
 
de
 
 
subsidie
 
met
 
kenmerk
 
19006182
Geacht
 
bestuur,
behandeld
 
door
 verzonden
 
 
 
 
 
 
Middelburg,
 
13
 
augustus
 
2019
Op
 
17
 
juni
 
2019
 
heeft
 
u
 
in
 
een
 
bestuurlijk
 
overleg
 
mondeling
 
verzocht
 
om
 
een
 
aanvullend
 
voorschot
 
op
 
de
 
subsidie
 
met
 
kenmerk
 
19006182.
 
Om
 
tegemoet
 
te
 
kunnen
 
komen
 
aan
 
uw
 
verzoek
 
is
 
om
 
aanvullende
 
financiële
 
informatie
 
verzocht.
 
In
 
samenspraak
 
met
 
u
 
is
 
om
 
die
 
reden
 
Deloitte
 
gevraagd
 
om
 
de
 
benodigde
 
duidelijkheid
 
te
 
geven.
Deloitte
 
heeft
 
zijn
 
opdracht
 
niet
 
op
 
de
 
geplande
 
datum
 
van
 
2
 
augustus
 
af 
kunnen
 
ronden,
 
omdat
 
zij
 
niet
 
beschikten
 
over
 
de
 
benodigde
 
informatie.
 
Alvorens
 
een
 
definitief
 
en
 
weloverwogen
 
besluit
 
te
 
kunnen
 
nemen
 
aangaande
 
verdere
 
bevoorschotting
 
is
 
het
 
van
 
belang
 
dat
 
Deloitte
 
zijn
 
werkzaamheden
 
afgerond
 
heeft.
Wij
 
gaan
 
er
 
vanuit
 
u
 
hiermee
 
voldoende
 
geïnformeerd
 
te
 
hebben
 
en
 
verzoeken
 
u
 
met
 
klem
 
zorg
 
te
 
dragen
 
dat
 
de
 
benodigde
 
gegevens
 
op
 
26
 
augustus
 
beschikbaar
 
zijn
 
voor
 
de
 
onderzoekers
 
van
 
Deloitte.
Met
 
vriendelijke
 
groet,
 
gedeputeerde
 
staten,
Drs.
 
J.M.M.
 
Polman,
 
voorzitter
A.W.
 
Smit,
 
secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>1
Van:
Verzonden:
donderdag 15 augustus 2019 09:46
Aan:
Onderwerp:
FW: Vertrouwelijk update TTC
Bijlagen:
Brief aanvullend voorschot TTC.pdf
Urgentie:
Hoog
Opvolgingsvlag:
Opvolgen
Vlagstatus:
Met vlag
Categorieën:
Categorie Oranje
Ter info. Zoals afgesproken
 
 
Groeten,
 
 
 
 
 
Van:
 
 
 
Verzonden:
 
donderdag 15 augustus 2019 09:44
 
Aan:
 
 
'
 
 
CC:
 
 
 
Onderwerp:
 
Vertrouwelijk update TTC
 
 
Beste 
 
 
Naar aanleiding van het laatste periodieke overleg in juli met Jo
-
Annes de Bat, waarin we de stand van zaken gemeld 
hebben omtrent de realisatie van het Tidal Technology Center Grevelingendam, mail ik hier
bij vertrouwelijk ter info de 
brief die vanuit GS deze week aan het TTC
-
GD is verzonden. We verwachten dat Deloitte begin september het 
rapport kan afronden, zodat besluitvorming over het aanvullende voorschot kan plaatsvinden. Verder wordt er 
binnenkort e
en gezamenlijk overleg met Rijkswaterstaat en TTC
-
GD gepland over de voortgang en de afronding van 
de bouw van de testfaciliteit.
 
 
Ik hoop jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben, mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.
 
 
Groeten,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
 
 
|
 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre> 
 
 
ttc grevelingendam b.v. 
 
Algolweg 11a  +31 (0) 850 640 331  VAT: 
  BANKE
RS: Triodos Bank N.V. 
3821 BG Amersfoort  info@bt‐projec
ts.com  Chamber of Commerce   IB
AN: 
 
The Netherlands  www.ttc‐gd.
com  6774.5636  BIC: TRIONL2U 
Provincie Zeeland 
Afdeling POJZ, Cluster subsidies 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg  
subsidieloket@zeeland.nl
  
 
Date: 
25 september 2019 
Subject: 
Uw kenmerk:
 
Wijzigingsverzoek voor het project TTC Grevelingendam
ZiS 19006324 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
1.  Achtergrond van het verzoek 
2.  Aanpak en timing 
3.  Next steps 
 
 
1.  Achtergrond en verzoek  
 
Als achtergrond van het hierbij ingediende Wijzigingsverzoek de
 volgende toelichting: 
 
1.1  Vertraging in de werkzaamheden: de bouw van het Tidal Techn
ology Center Grevelingendam 
(hierna TTC‐GD) heeft in de peri
ode sinds Q2 2018 serieuze oper
ationele vertraging opgelopen. De 
achtergrond hiervan is gelegen in
 het innovatieve karakter van 
het project en in het complexe en 
tijdrovende karakter van de disc
ussies met Rijkswaterstaat (RWS
) over bouwkundige 
uitgangspunten en in de vergunningen sfeer. E.e.a. is eerder al
 gemeld in voortgangsrapportages. 
1.2  De complexiteit en het dynamische karakter van de ‘engineer
ing’ van het TTC‐GD heeft ook 
bijgedragen aan de vertraging in het bouwproces vergeleken met 
de oorspronkelijke timing van het 
oorspronkelijke projectvoorstel.  
1.3  De vertraging en kostenverhogingen ten opzichte van de oors
pronkelijke tijd‐ en budget planning 
heeft gaandeweg geleid tot een ‘cash crunch’ binnen het project
 en daarmee de noodzaak om het 
project te verzekeren van ‐altijd al beoogde‐ bankfinanciering.
 Ook dit blijkt een uitdagend traject 
heeft vertraging opgelopen, wordt in de komende maanden afgeron
d.  
1.4  De vertraging qua financiering heeft op haar beurt weer een
 negatief effect op het tempo waarmee 
de aannemer / leverancier betaald en aan het werk gezet kunnen 
worden. 
1.5  Als gevolg van bovenstaande is gebleken dat de oorspronkeli
jk geplande einddatum van 31 
december 2019 niet wordt gehaald. TTC‐GD dient hierbij een verz
oek om wijziging van het 
Subsidiebesluit in en wel een 
verlenging van de looptijd van he
t project TTC‐GD tot en met 31 
december 2020. 
 
 
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre> 
 
2 
2.  Aanpak en timing  
 
2.1  Als gevolg van de hierboven geschetste vertraging in de pro
ject werkzaamheden (met name het 
afbouwen van het TTC‐GD) is het noodzakelijk een aantal al gepl
ande werkzaamheden van een 
andere tijdlijn te voorzien. En wel als volgt: 
2.2  2e helft augustus 2019: still
eggen van de bouw van het TTC‐
GD project en gereedmaken voor de 
‘stormperiode’. Transparante ext
erne publiciteit in overleg met
 met name provincie Zeeland en 
RWS. 
2.3  September‐december 2019: afronden van het bankfinanciering‐
traject, noodzakelijk voor de 
funding van zowel de bouw van het
 TTC‐GD als daarbij behorende 
doorlopende overige 
projectkosten. 
2.4  April‐juli 2020: herstart en afronding van de bouw van het 
TTC‐GD gevolgd door de officiële opening 
van het centrum.  
2.5  Augustus – december 2020: afr
onding van de bouwfase van het
 project alsmede afronding 
financiële verantwoording en start exploitatie. 
 
3.  Next steps 
 
3.1  Formele indiening van het Wijzigingsverzoek op 15 augustus 
2019. 
3.2  Externe communicatie over status en timing (in overleg prov
incie Zeeland en RWS) in week van 26 
augustus 2019. 
3.3  Afronden financiering documentatie en aangaan gesprekken me
t banken en vergelijkbare 
organisaties (sept‐okt 2019) 
3.4  Afronden bouw TTC‐GD (april‐juli 2020) 
3.5  Start exploitatie en financiële afronding/verantwoording (j
uli – december 2020) 
 
Bovenstaand verzoek is in verba
nd met de vanochtend besproken u
rgentie beknopt gehouden. Indien 
nadere toelichting gewenst is, kan die vanzelfsprekend toegevoe
gd worden. 
 
In het vertrouwen dat we middels deze kennisgeving, aanpak en t
iming blijven vold
oen aan de door 
subsidiegever Provincie Zeeland gestelde kaders en voorwaarden,
 
 
Met vriendelijke groet, 
TTC Grevelingendam BV 
 
 
  
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>